<XC4>
  <verze>3.1</verze>
  <sazba_dph1>0.0000</sazba_dph1>
  <sazba_dph2>15.0000</sazba_dph2>
  <sazba_dph3>21.0000</sazba_dph3>
  <typHGMUroven>OBJEKT</typHGMUroven>
  <desMistMnozstviPolRoz>3</desMistMnozstviPolRoz>
  <desMistMnozstviPolZP>3</desMistMnozstviPolZP>
  <KL>
    <znacka>KL-R</znacka>
    <nazev></nazev>
    <struktura_KL>
      <polozka_KL>
        <id_PKL>Celkem</id_PKL>
        <znacka>Celkem</znacka>
        <nazev>Celkem</nazev>
        <polozka_SO>true</polozka_SO>
        <polozka_PS>true</polozka_PS>
        <typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
        <vzorec></vzorec>
        <zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
        <zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
        <zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
        <koeficienty_PKL />
        <struktura_PKL>
          <polozka_KL>
            <id_PKL>RN</id_PKL>
            <znacka>RN</znacka>
            <nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
            <polozka_SO>true</polozka_SO>
            <polozka_PS>true</polozka_PS>
            <typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
            <vzorec></vzorec>
            <zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
            <zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
            <zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
            <koeficienty_PKL />
            <struktura_PKL>
              <polozka_KL>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <znacka>HSV</znacka>
                <nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
                <zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
                <zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
                <koeficienty_PKL />
                <struktura_PKL />
              </polozka_KL>
              <polozka_KL>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <znacka>PSV</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
                <zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
                <zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
                <koeficienty_PKL />
                <struktura_PKL />
              </polozka_KL>
              <polozka_KL>
                <id_PKL>MCEN</id_PKL>
                <znacka>MCEN</znacka>
                <nazev>Montážní položky</nazev>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
                <zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
                <zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
                <koeficienty_PKL />
                <struktura_PKL />
              </polozka_KL>
              <polozka_KL>
                <id_PKL>VRN</id_PKL>
                <znacka>VRN</znacka>
                <nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>POLOZKY_ROZPOCTU</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <zaklad_dph1>0</zaklad_dph1>
                <zaklad_dph2>0</zaklad_dph2>
                <zaklad_dph3>0</zaklad_dph3>
                <koeficienty_PKL />
                <struktura_PKL />
              </polozka_KL>
            </struktura_PKL>
          </polozka_KL>
        </struktura_PKL>
      </polozka_KL>
    </struktura_KL>
  </KL>
  <SR>
    <znacka>SR</znacka>
    <nazev></nazev>
    <struktura_SR>
      <polozka_SR>
        <id_PSR>Celkem</id_PSR>
        <znacka>Celkem</znacka>
        <nazev>Celkem</nazev>
        <typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
        <polozka_SO>true</polozka_SO>
        <polozka_PS>true</polozka_PS>
        <typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
        <vzorec></vzorec>
        <nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
        <skupina></skupina>
        <koeficienty_PSR />
        <rozpis_hodnot_PSR />
        <struktura_PSR>
          <polozka_SR>
            <id_PSR>RN</id_PSR>
            <znacka>RN</znacka>
            <nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
            <typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
            <polozka_SO>true</polozka_SO>
            <polozka_PS>true</polozka_PS>
            <typ_vypoctu>SOUCET</typ_vypoctu>
            <vzorec></vzorec>
            <nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
            <skupina></skupina>
            <koeficienty_PSR />
            <rozpis_hodnot_PSR />
            <struktura_PSR>
              <polozka_SR>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <znacka>HSV</znacka>
                <nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
                <typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
                <skupina></skupina>
                <koeficienty_PSR />
                <rozpis_hodnot_PSR />
                <struktura_PSR />
              </polozka_SR>
              <polozka_SR>
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <znacka>PSV</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
                <skupina></skupina>
                <koeficienty_PSR />
                <rozpis_hodnot_PSR />
                <struktura_PSR />
              </polozka_SR>
              <polozka_SR>
                <id_PSR>MCEN</id_PSR>
                <znacka>MCEN</znacka>
                <nazev>Montážní položky</nazev>
                <typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
                <skupina></skupina>
                <koeficienty_PSR />
                <rozpis_hodnot_PSR />
                <struktura_PSR />
              </polozka_SR>
              <polozka_SR>
                <id_PSR>VRN</id_PSR>
                <znacka>VRN</znacka>
                <nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
                <typ_psr>POTREBA_OBJEKTY</typ_psr>
                <polozka_SO>true</polozka_SO>
                <polozka_PS>true</polozka_PS>
                <typ_vypoctu>ZADANA_CENA</typ_vypoctu>
                <vzorec></vzorec>
                <nepocitat_skutecnost>false</nepocitat_skutecnost>
                <skupina></skupina>
                <koeficienty_PSR />
                <rozpis_hodnot_PSR />
                <struktura_PSR />
              </polozka_SR>
            </struktura_PSR>
          </polozka_SR>
        </struktura_PSR>
      </polozka_SR>
    </struktura_SR>
  </SR>
  <stavba>
    <znacka>1626900Stechov</znacka>
    <nazev>II/102 hr.hl.m.Prahy - Štěchovice, rekonstrukce, ETAPA II</nazev>
    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    <varianta>ZŘ</varianta>
    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
    <sdruzeni>false</sdruzeni>
    <objekty>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 000</id_objekt>
        <znacka>SO 000</znacka>
        <nazev>Vedlejší a ostatní náklady</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval>ing.Doležalová</vypracoval>
        <dat_zadani>2018-10-10</dat_zadani>
        <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
        <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 000~SO 000</id_objekt>
            <znacka>SO 000</znacka>
            <nazev>Vedlejší a ostatní náklady</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
            <vypracoval>ing.Doležalová</vypracoval>
            <dat_zadani>2018-10-10</dat_zadani>
            <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
            <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 000~SO 000~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~029113~A</id_polozka>
                    <znacka>029113</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>300000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02960~B</id_polozka>
                    <znacka>02960</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>Inženýrská činnost pro DIO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>75000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02940~A</id_polozka>
                    <znacka>02940</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>plán sledování a údržby mostů</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>80000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02945~</id_polozka>
                    <znacka>02945</znacka>
                    <nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>Ve 12-ti vyhotoveních</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>200000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~00410R~</id_polozka>
                    <znacka>00410R</znacka>
                    <nazev>Vedlejší náklady</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>obsahují zejména náklady na:
- ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
- uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
- zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
- likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
- péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
- nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
- zajištění bankovních garancí
- všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>500000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02960~A</id_polozka>
                    <znacka>02960</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>Technicko inženýrská činnost projektanta</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>500000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~029113~B</id_polozka>
                    <znacka>029113</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>Vytyčení obvodu stavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>80000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~03100~</id_polozka>
                    <znacka>03100</znacka>
                    <nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>300000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02620~</id_polozka>
                    <znacka>02620</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>dle TKP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>200000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02910~</id_polozka>
                    <znacka>02910</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>300000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02943~</id_polozka>
                    <znacka>02943</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                    <nazev_jazyk_2>Others requirements, working Drawings and Documents</nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>RDS-Z-PDS - pro celou stavbu</popis>
                    <popis_jazyk_2>Others requirements, working Drawings and Documents</popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8600000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02946~</id_polozka>
                    <znacka>02946</znacka>
                    <nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>50000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02520~</id_polozka>
                    <znacka>02520</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>dle TKP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>200000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02991~</id_polozka>
                    <znacka>02991</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>10000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02940~B</id_polozka>
                    <znacka>02940</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>VTD podpěrné skruže NK, VTD pažení ze zápor a štětovnic vč.kotvení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>200000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~00420R~</id_polozka>
                    <znacka>00420R</znacka>
                    <nazev>Ostatní náklady</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>obsahují zejména náklady na:
- úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
- zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
- zpracování technologických postupů a plánů kontrol
- pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů
- všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>500000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02730~</id_polozka>
                    <znacka>02730</znacka>
                    <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>300000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 000~SO 000~0~02944~</id_polozka>
                    <znacka>02944</znacka>
                    <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis> pro celou stavbu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2017_OTSKP-SPK</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv /&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1000000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 102</id_objekt>
        <znacka>SO 102</znacka>
        <nazev>Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
        <dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 102~SO 102</id_objekt>
            <znacka>SO 102</znacka>
            <nazev>Rekonstrukce vozovky - Davle-Štěchovice</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
            <dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113106122~</id_polozka>
                    <znacka>113106122</znacka>
                    <nazev>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>50.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>50.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;100*0.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;stáv. odvodňov. proužek na ZÚ vpravo, odhad šířky 50 cm - vč. odstranění lože&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>55.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.235000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113106123~</id_polozka>
                    <znacka>113106123</znacka>
                    <nazev>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(20*0.5)+(100*0.5)  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;chodník na KÚ 60 dlažba před KÚ vpravo - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 60 příp. rektifikace obrubníku, vč. lože&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>68.9000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.260000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113107222~</id_polozka>
                    <znacka>113107222</znacka>
                    <nazev>Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11027.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11027.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bourání celk. konstrukce stáv. vozovky - štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy - tl. 160 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>31.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.290000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113107230~</id_polozka>
                    <znacka>113107230</znacka>
                    <nazev>Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11027.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11027.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - stabilizace cementem tl. 60 mm - odhad dle situace 11027 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>88.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.240000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113154334~</id_polozka>
                    <znacka>113154334</znacka>
                    <nazev>Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>27731.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>27731.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;asf. beton v tl. 60 mm - odhad dle situace 13995 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2160  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;asf. beton tl. 100 mm - dle situace 13995 řezů v km 13,2 - 13,7 vlevo, vč. reprofilace příčného sklonu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;asf.beton tl.60mm - bourání celkové konstrukce vozovky - dle situace 13995 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;549.6   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odfrézování nájezdových klínů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13995+2160+11027+549.6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>65.5000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000130</jhm1>
                    <jhm2>0.256000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>materiál odkoupí zhotovitel</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113154335~</id_polozka>
                    <znacka>113154335</znacka>
                    <nazev>Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>13516.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13516.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501+8015   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;asf. beton tl. 150 mm - bourání v místě změny příčného sklonu - odhad dle situace 13516 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>111.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000240</jhm1>
                    <jhm2>0.512000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>materiál odkoupí zhotovitel</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113155332~</id_polozka>
                    <znacka>113155332</znacka>
                    <nazev>Frézování betonového krytu tl 40 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 40 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>13995.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13995.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odfrézování na požadovanou niveletu 13995 srovnání do příčného sklonu v místech jen frézování na tl. 60 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>63.9000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000080</jhm1>
                    <jhm2>0.103000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vč. očištění</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113155333~</id_polozka>
                    <znacka>113155333</znacka>
                    <nazev>Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11027.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11027.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - CB konstrukce fréza v tl. 50 mm - odhad dle situace 11027 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>75.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000100</jhm1>
                    <jhm2>0.128000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113155334~</id_polozka>
                    <znacka>113155334</znacka>
                    <nazev>Frézování betonového krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>Frézování betonového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>22029.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22029.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501*2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bourání voz. v místě změny příčného sklonu - tl. CB konstrukce tl.200 mm - odhad dle situace 11002 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bourání celkové konstrukce stáv. vozovky - tl. CB konstrukce 150 mm - fréza v tl. 100 mm - odhad dle situace 11002 řezů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11002+11027&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>113.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000170</jhm1>
                    <jhm2>0.256000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~113202111~</id_polozka>
                    <znacka>113202111</znacka>
                    <nazev>Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>88.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>88.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;48+20+20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>51.4000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.205000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~122101103~</id_polozka>
                    <znacka>122101103</znacka>
                    <nazev>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>4322.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4322.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*4.75   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odkop poslední vrstvy vozovky 4322.5 podloží pod vozovkou pro úpravu typu B2 - délka dle sit. x plocha ze vzor.řezu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>38.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~122101403~</id_polozka>
                    <znacka>122101403</znacka>
                    <nazev>Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1701.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1701.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11345*0.15    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;potřeba ornice na ohumusování dle pol. 182301132 x tl. 15 cm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>41.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~122201103~</id_polozka>
                    <znacka>122201103</znacka>
                    <nazev>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>4077.490000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4077.490000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501*0.2    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Písek hlinitý v místě změny příčného sklonu - odtěžení na požadovanou niveletu, srovnání do příčného sklonu 1100.2 přehutnění&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027*0.27   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Štěrk hlinitý tl. 270 mm - bourání vozovky komplet&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1100.2+2977.29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>51.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~122201403~</id_polozka>
                    <znacka>122201403</znacka>
                    <nazev>Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3694.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3694.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*2.31   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x plocha v řezu - dle pol. 564581111 - úprava typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1410   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;182.7   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2102.1+1410+182.7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>52.7000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~131203101~</id_polozka>
                    <znacka>131203101</znacka>
                    <nazev>Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>0.315000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.315000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5*(0.3*0.3*0.7)   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>672.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vykopaná zemina bude rozprostřena v místě jámy nebo použita pro zpětné dosypání</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~162701105~</id_polozka>
                    <znacka>162701105</znacka>
                    <nazev>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>15023.840000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>15023.840000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1701.75   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dovoz ornice na ohumusování dle pol. 122101403&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4322.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2102.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dovoz podsypu dle pol. 122201403 pro úpravu svahu typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4077.490   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odvoz odkopaného hlinitého písku dle pol. 122201103&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2350*0.6*2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm - 1701.75 dovoz vhodné zeminy pro zpětný zásyp stupňů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1701.75+4322.5+2102.1+4077.49+2820&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~171151222~</id_polozka>
                    <znacka>171151222</znacka>
                    <nazev>Strmý svah vyztužením zeminy ocelovou sítí s kamenivem pohled svah přes 2 m do 4 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>Strmý svah ze zemin vyztužených geosyntetiky s pohledovou plochou upraveného svahu ocelovou sítí vyplněnou kamenivem [RockWall], výšky přes 2 m do 4 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2275.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2275.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*2.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x odhadnutá výška svahu - úprava typ B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2090.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.020000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>svah s obalovanými čely vyztuženými geokompozity - výztuha čela svahu ze svařované ohnuté sítě,tvar zajištěn sponami, povrch líce obložen lomovým kamenem dle pol. 594511111</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~171201201~</id_polozka>
                    <znacka>171201201</znacka>
                    <nazev>Uložení sypaniny na skládky</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny na skládky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>10725.990000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10725.990000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4322.500   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 122101103&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580*0.2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;plocha krajnic x tl. - dle pol. 938909612&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4077.490   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;hlinitý písek - dle pol. 122201103&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2350*0.6   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 182201101 x odhad hloubky 60cm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4322.5+916+4077.49+1410&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>15.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~171201211~</id_polozka>
                    <znacka>171201211</znacka>
                    <nazev>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>22695.246000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22695.246000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt; 4322.5*1.9   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výkop dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2494.356  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;z čištění příkopů, vpustí 8212.75 propustků dle pol. 997221551a&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1154.16   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;ze sejmutí nánosů na krajnicích dle pol. 938909612&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4077.49*2.0  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 122201103 x koef. přepočtu na tuny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1410*1.9   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odvoz vykopané zeminy ze svahových stupňů dle pol. 171201201 x koef. přepočtu na tuny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8212.75+2494.356+1154.16+8154.98+2679&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>180.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol. 171201201 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~171201211a~</id_polozka>
                    <znacka>171201211a</znacka>
                    <nazev>Poplatek za zemník</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>10481.925000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10481.925000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1701.75*1.9    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 122101402 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2102.1*2.0  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 122201403 x koef.2,0 pro přepočet na tuny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1410*1.9   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 182201101 x hloubka 60 cm - vhodná zemina pro svahové stupně&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;182.7*2.0   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 174101101 - obsyp propustku v km 12,925&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3233.325+4204.2+2679+365.4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~174101101~</id_polozka>
                    <znacka>174101101</znacka>
                    <nazev>Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>182.700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>182.700000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;14.5*(5.3*2+2.0)   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x plocha v řezu - obsyp propustku v km 12,925&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>83.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~181951102~</id_polozka>
                    <znacka>181951102</znacka>
                    <nazev>Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11027.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11027.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>10.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~182201101~</id_polozka>
                    <znacka>182201101</znacka>
                    <nazev>Svahování násypů</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2350.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2350.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(420+50)*5    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;zřízení svahových stupňů v km 11,720 - 12,140 2350 v km 12,030 - 12,080 - délka x odhad prům.šířky ve svahu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>36.5000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vč. odkopu a uložení zpět, přemístění a nákup vhodné zeminy jsou v pol. 162701105, 122201403, atd...</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~182301132~</id_polozka>
                    <znacka>182301132</znacka>
                    <nazev>Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11345.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11345.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;490*5.0   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka dle situace x odhad šířky - úprava svahu typu 2450&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*3.0*2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka dle situace x odhad šířky x na obou stranách - úprava svahu typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580*1.5*0.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka trasy x odhadnutá šířka ohumusování x odhad 50 %&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2450+5460+3435&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>32.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~183405211~</id_polozka>
                    <znacka>183405211</znacka>
                    <nazev>Výsev trávníku hydroosevem na ornici</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis>Výsev trávníku hydroosevem na ornici</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11345.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11345.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>24.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.001270</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~005724740~</id_polozka>
                    <znacka>005724740</znacka>
                    <nazev>osivo směs travní krajinná - svahová</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis>osivo směs travní krajinná - svahová</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>283.625000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>283.625000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>86.4000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.001000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~184802631~</id_polozka>
                    <znacka>184802631</znacka>
                    <nazev>Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:1</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis>Chemické odplevelení po založení kultury na svahu přes 1:2 do 1:1 postřikem na široko</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11345.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11345.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>7.6300</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~185803113~</id_polozka>
                    <znacka>185803113</znacka>
                    <nazev>Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:2 do 1:1</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>11345.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11345.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>8.3800</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~1~185804312~</id_polozka>
                    <znacka>185804312</znacka>
                    <nazev>Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>340.350000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>340.350000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11345.000*0.01*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>107.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Zakládání</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~2~213221111~</id_polozka>
                    <znacka>213221111</znacka>
                    <nazev>Ochranná vrstva na základové spáře z bet. prost. se zvýš. nároky na prostředí C 25/30 tl do 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis>Ochranná vrstva na základové spáře z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl. do 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>16.530000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.530000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1.7*3.0*0.30   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Betonové lože C25/30-XF3 pod stupně z lomového kamene u propustku v km 12,925&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2.5*20.0*0.3  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;betonové lože C25/30-XF3 pod propustkem&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.53+15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2990.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~4~451317777~</id_polozka>
                    <znacka>451317777</znacka>
                    <nazev>Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5223.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5223.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>194.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol. 594511111</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~4~452318510~</id_polozka>
                    <znacka>452318510</znacka>
                    <nazev>Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>Zajišťovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí na dně a ve svahu melioračních kanálů s patkami nebo bez patek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.950000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.950000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0.5*0.8*2.5)*2+(0.3*0.8*2.5)*2+(0.5*1.8*2.5)*3   &lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3620.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>betonové prahy u propustku v km 12,925, vč. bednění a odbednění.</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~4~464511111~</id_polozka>
                    <znacka>464511111</znacka>
                    <nazev>Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5.0*3.0*0.2    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;Zpevnění dna toku pohozeným lomovým kamenem &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1190.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>1.848000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace pozemní</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~564251111~</id_polozka>
                    <znacka>564251111</znacka>
                    <nazev>Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>63.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>63.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0.5*2.5)*5+(0.3*2.5)*2    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podsyp pod betonové prahy&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;20.0*2.8   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;ŠP podsyp od propustkem&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7.75+56&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>92.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~564581111~</id_polozka>
                    <znacka>564581111</znacka>
                    <nazev>Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6552.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6552.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(910*3.6)*2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x šířka x dvakrát do tl. 600mm - úprava typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>27.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>materiál násypu musí být vhodně zvolen v závislosti na geomříži kvůli zajištění spolupůsobení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~564861113~</id_polozka>
                    <znacka>564861113</znacka>
                    <nazev>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>17520.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>17520.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027*1.3   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*3.5    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x šířka - úprava svahu typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14335.1+3185&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~564871111~</id_polozka>
                    <znacka>564871111</znacka>
                    <nazev>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>3731.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3731.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*4.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x šířka - polštář ze ŠD v min.tl.0,25m - úprava typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>173.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~564951413R~</id_polozka>
                    <znacka>564951413R</znacka>
                    <nazev>Recyklovaná směs (v mísícím centru) RS 0/32 C3/4 CA (TP 208), tl. 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>19007.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19007.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027*1.15   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501*1.15 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;změna příčného sklonu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12681.05+6326.15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>309.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>Položka zahrnuje dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena (vč. cementu a asf.pojiva a doplnění kameniva), - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce, - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, - úpravu napojení, ukončení.   Předpoklad množství  asf.pojiva 3% po vyštěpení a cementového pojiva 5% - bude upřesněna receptura na stavbě podle průkazních zkoušek.</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~565125000R~</id_polozka>
                    <znacka>565125000R</znacka>
                    <nazev>Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>Asfaltová vrstva se zvýšenou odolností proti šíření trhlin SAL tl. 30 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>13995.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13995.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 60mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>149.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~565135111~</id_polozka>
                    <znacka>565135111</znacka>
                    <nazev>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>18180.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18180.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027*1.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501*1.1 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 150 mm - změna příčného sklonu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12129.7+6051.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>231.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~569851111~</id_polozka>
                    <znacka>569851111</znacka>
                    <nazev>Zpevnění krajnic štěrkodrtí (recyklát) tl 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>3435.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3435.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580*0.5*2*0.75   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x šířka x obě strany - odhad 75%&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.277990</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~572531131~</id_polozka>
                    <znacka>572531131</znacka>
                    <nazev>Oprava trhlin asfaltovou sanační hmotou š do 40 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>Vyspravení trhlin dosavadního krytu asfaltovou sanační hmotou  oprava trhlin šířky přes 30 do 40 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6674.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6674.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;21600*1.03*0.3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>143.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002820</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~573191111~</id_polozka>
                    <znacka>573191111</znacka>
                    <nazev>Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis>Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>38153.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>38153.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027*1.25   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995*1.25   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 60mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501*1.25  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 150 mm při změně příčného sklonu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13783.75+17493.75+6876.25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.7000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~573231106~</id_polozka>
                    <znacka>573231106</znacka>
                    <nazev>Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>40367.809000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>40367.809000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>5.8600</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>pod vrstvou ACL 16+</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~573231113R~</id_polozka>
                    <znacka>573231113R</znacka>
                    <nazev>Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 1,20 kg/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>41348.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>41348.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1300*0.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 60mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2160   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování tl. 100 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501+8015  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 150 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11027+650+13995+2160+13516&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>pod vrstvou ACO 11+</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~577134131~</id_polozka>
                    <znacka>577134131</znacka>
                    <nazev>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>40698.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>40698.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 60mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2160   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování tl. 100 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5501+8015  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 150 mm 11027 při změně příčného sklonu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11027+13995+2160+13516&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>274.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~577155132~</id_polozka>
                    <znacka>577155132</znacka>
                    <nazev>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>44402.580000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>44402.580000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027*1.01   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995*1.01   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 60mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2160*1.01    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování tl. 100 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(5501+8015)*1.01  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 150 mm 11137.27 při změně příčného sklonu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(4580*0.40)*1.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vyrovnávací vrstva - odhad 40 % délky x šířka&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;183.2*3   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka příčné spáry x délka klínu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11137.27+14134.95+2181.6+13651.16+2748+549.6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~578133131~</id_polozka>
                    <znacka>578133131</znacka>
                    <nazev>Litý asfalt MA 11 IV tl 30 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>Litý asfalt MA 11 (LAS) s rozprostřením z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>3250.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3250.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1300*0.5*5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi x počet vrstev pro dosažení tl. 60+90=150mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>468.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~594511111~</id_polozka>
                    <znacka>594511111</znacka>
                    <nazev>Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis>Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného rigolového v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5226.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5226.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2*4.5)+(4*3)+(4*1.7*3.0)  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odláždění šikmých čel u propustku v km 12,925 41.4 zpevnění stupňů u propustku &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;970*3.0  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odláždění svahu - úprava typu B1 - odhad prům.šířky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*2.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;obložení povrchu svahu s obalovanými čely - úprava typu B2 - odhad prům.šířky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;41.4+2910+2275&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>772.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.614040</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~596811221~</id_polozka>
                    <znacka>596811221</znacka>
                    <nazev>Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>176.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.101000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>znovuosazení dlažby dle pol. 113106123</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~59245212~</id_polozka>
                    <znacka>59245212</znacka>
                    <nazev>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60*0.20   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;cca 20 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>238.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.130000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~5~572241112~</id_polozka>
                    <znacka>572241112</znacka>
                    <nazev>Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>130</por_cislo>
                    <popis>Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2034.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2034.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(11027+13995+2160+5501+8015)*0.05    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;5% z plochy obrusné vrstvy&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>676.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.167950</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Trubní vedení</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~871315241~</id_polozka>
                    <znacka>871315241</znacka>
                    <nazev>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 150</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*10   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;přípojky k novým UV - odhad&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>392.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000660</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~895931111~</id_polozka>
                    <znacka>895931111</znacka>
                    <nazev>Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>Vpusti kanalizační horské z betonu prostého tř. C 12/15 velikosti 1200/600 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>8140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>2.614880</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vč.materiálu</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~895941111~</id_polozka>
                    <znacka>895941111</znacka>
                    <nazev>Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis>Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>1160.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.340900</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~592238230~</id_polozka>
                    <znacka>592238230</znacka>
                    <nazev>vpusť betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis>vpusť betonová uliční dno 62,6 x 49,5 x 5 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>740.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.175000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~592238200~</id_polozka>
                    <znacka>592238200</znacka>
                    <nazev>vpusť betonová uliční TBV-Q 500/290 K /skruž/ 29x50x5 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis>vpusť betonová uliční /skruž/ 29x50x5 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>505.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.087000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~592238210~</id_polozka>
                    <znacka>592238210</znacka>
                    <nazev>vpusť betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis>vpusť betonová uliční prstenec 18x66x10 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>473.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.103000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~898121129~</id_polozka>
                    <znacka>898121129</znacka>
                    <nazev>Sanace potrubí DN 600 polyuretanový nástřik tl.2,4 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis>Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového polyuretanový nástřik sanační tloušťka 2,4 mm DN 600</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13+19   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;sanace propustků 32 vtok. objektů přespárováním v km 11,917 32 12,086&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4660.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.007610</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~898161134~</id_polozka>
                    <znacka>898161134</znacka>
                    <nazev>Sanace potrubí vložkování skelným rukávcem DN 1000 tl.8,0 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>59</por_cislo>
                    <popis>Sanace vodovodního potrubí litinového, ocelového nebo betonového vložkování stávajícího potrubí skelným rukávcem [UV-Liner] sanační tloušťky 8 mm DN 1000</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13+19   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;sanace vyvložkováním propustků, příp.vtok.objektů, v km 11,917 32 12,086&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>19800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.055550</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~8~899131115R~</id_polozka>
                    <znacka>899131115R</znacka>
                    <nazev>Bourání uličních vpustí kompletních</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>60</por_cislo>
                    <popis>Výměna šachtového rámu [technologií Hermes] tř. D 400 včetně poklopu s osazením a dodáním nového rámu z litiny a betonu [typ BEGU]</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2+1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vč. odvozu 3 uložení na skládku&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1580.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.784210</jhm1>
                    <jhm2>0.450000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vybourání dvou UV a jedné HV</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce, bourání</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~911121111~</id_polozka>
                    <znacka>911121111</znacka>
                    <nazev>Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>61</por_cislo>
                    <popis>Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>10.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>852.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000840</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dopravně bezpečnostního zábradlí nad propustkem</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~55391534~</id_polozka>
                    <znacka>55391534</znacka>
                    <nazev>zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>62</por_cislo>
                    <popis>zábradelní systém Pz s výplní ze svislých ocelových tyčí ZSNH4/H2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>10.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>6850.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.070500</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~911331135~</id_polozka>
                    <znacka>911331135</znacka>
                    <nazev>Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 typ KB1 RH1 V se zaberaněním sloupků v rozmezí do 4 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>63</por_cislo>
                    <popis>Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti H1 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné [KB1 RH1 V]</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2740.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2740.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;150+120+26+70    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vpravo - dle situace + u benzinky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2374   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vlevo - výměna stávajícího svodidla&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;366+2374&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2550.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.044300</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol. 966005311 a dle situace  svodidlo v km 14,3 vpravo u benzinky bude čerpáno dle skutečnosti</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~911381124~</id_polozka>
                    <znacka>911381124</znacka>
                    <nazev>Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m výšky 1,2 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>64</por_cislo>
                    <popis>Silniční svodidlo betonové jednostranné průběžné délky 4 m, výšky 1,2 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>48.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;24+24&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4050.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.752660</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~911381813~</id_polozka>
                    <znacka>911381813</znacka>
                    <nazev>Odstranění silničního betonového svodidla délky 2 m výšky 1,0 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>65</por_cislo>
                    <popis>Odstranění silničního betonového svodidla s naložením na dopravní prostředek délky 2 m, výšky 1,0 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;24   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace - bude nahrazeno novým beton. svodidlem&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1240.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.878000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~912211111~</id_polozka>
                    <znacka>912211111</znacka>
                    <nazev>Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>66</por_cislo>
                    <popis>Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>66.240000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>66.240000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2880/50)*1.15     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;km 11,700 - 14,580&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>249.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~40445158~</id_polozka>
                    <znacka>40445158</znacka>
                    <nazev>sloupek silniční  směrový plastový 1200mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>67</por_cislo>
                    <popis>sloupek silniční  směrový plastový 1200mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>66.168000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>66.168000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>174.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002100</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~912311111~</id_polozka>
                    <znacka>912311111</znacka>
                    <nazev>Montáž odrazky na ocelové svodidlo</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>68</por_cislo>
                    <popis>Montáž odrazek na svodidla ocelová</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>54.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>54.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2740/50   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka svodidla dle pol. 911331135/odrazky po 50-ti metrech - jen na jedné straně silnice, na druhé straně budou směrové sloupky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>37.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000180</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~40445175~</id_polozka>
                    <znacka>40445175</znacka>
                    <nazev>odrazka na svodidla V.1.B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>69</por_cislo>
                    <popis>odrazka na svodidla V.1.B</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>54.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>54.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>169.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000400</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~912321111~</id_polozka>
                    <znacka>912321111</znacka>
                    <nazev>Montáž odrazky na betonové svodidlo</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>70</por_cislo>
                    <popis>Montáž odrazek na svodidla betonová</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>46.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000040</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~40445175a~</id_polozka>
                    <znacka>40445175a</znacka>
                    <nazev>odrazka na svodidla M.1.B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>71</por_cislo>
                    <popis>odrazka na svodidla V.1.B</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>169.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000400</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~914111111~</id_polozka>
                    <znacka>914111111</znacka>
                    <nazev>Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>72</por_cislo>
                    <popis>Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2+1+2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;2 x Z4a 5 1 x IJ4c + B21a 5 B21b&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>180.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000700</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~404454040~</id_polozka>
                    <znacka>404454040</znacka>
                    <nazev>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>73</por_cislo>
                    <popis>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 700 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>636.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.003600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~404454070~</id_polozka>
                    <znacka>404454070</znacka>
                    <nazev>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>74</por_cislo>
                    <popis>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 1100 x 330 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>876.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.003800</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~404454320~</id_polozka>
                    <znacka>404454320</znacka>
                    <nazev>značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>75</por_cislo>
                    <popis>značka dopravní svislá nereflexní FeZn-Al rám., D 700 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>909.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~914511111~</id_polozka>
                    <znacka>914511111</znacka>
                    <nazev>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>76</por_cislo>
                    <popis>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>236.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.109410</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~914511112~</id_polozka>
                    <znacka>914511112</znacka>
                    <nazev>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>77</por_cislo>
                    <popis>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>7.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>812.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.112410</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>Zpětná montáž stávajících značek nově osazených do římsy dle SO 253</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915111111~</id_polozka>
                    <znacka>915111111</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>78</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2450.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2450.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2450   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V1a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>6.7700</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000080</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915111115~</id_polozka>
                    <znacka>915111115</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>79</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>137.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>137.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;35+38+64   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V11a (0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000080</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915111121~</id_polozka>
                    <znacka>915111121</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>80</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1050.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1050.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;550   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2a (3/6/0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;450   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (3/1,5/0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;50    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;550+450+50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3.4200</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000030</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915121111~</id_polozka>
                    <znacka>915121111</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>81</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>9466.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9466.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9466  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V4 (0,25) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000150</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915131111~</id_polozka>
                    <znacka>915131111</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>82</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>116.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>116.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;100    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V13a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;10*1.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3.5*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V5(0,5) - dle situace - STOP čára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100+15+1.75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.9000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915131115~</id_polozka>
                    <znacka>915131115</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní žlutá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>83</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3.0*1.0)*6   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>156.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.001200</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915211112~</id_polozka>
                    <znacka>915211112</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>84</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2450.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2450.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2450   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V1a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>35.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000330</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915211116~</id_polozka>
                    <znacka>915211116</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>85</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>137.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>137.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;35+38+64   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V11a (0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>51.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000330</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915211122~</id_polozka>
                    <znacka>915211122</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>86</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1050.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1050.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;550   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2a (3/6/0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;450   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (3/1,5/0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;50    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (1,5/1,5/0,12) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;550+450+50&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>13.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000110</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915221112~</id_polozka>
                    <znacka>915221112</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>87</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>9466.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9466.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9466  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V4 (0,25) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>69.4000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000650</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915231112~</id_polozka>
                    <znacka>915231112</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>88</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>116.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>116.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;100    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V13a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;10*1.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V9a - dle situace - 10 ks x plocha jedné šipky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3.5*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V5(0,5) - dle situace - STOP čára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100+15+1.75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915231116~</id_polozka>
                    <znacka>915231116</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní žlutý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>89</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3.0*1.0)*6   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;nápisy BUS - rozměry dle TZ x 6 kusů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>431.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915611111~</id_polozka>
                    <znacka>915611111</znacka>
                    <nazev>Předznačení vodorovného liniového značení</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>90</por_cislo>
                    <popis>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13103.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13103.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2450+137+1050+9466  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 915111111, 915111115, 915111121 13103 915121111&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4.7900</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~915621111~</id_polozka>
                    <znacka>915621111</znacka>
                    <nazev>Předznačení vodorovného plošného značení</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>91</por_cislo>
                    <popis>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>134.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>134.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;116.75+18  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 915131111 134.75 915131115&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000010</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~916231213~</id_polozka>
                    <znacka>916231213</znacka>
                    <nazev>Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>92</por_cislo>
                    <popis>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>46.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>46.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;29+17   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>189.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.129500</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~59217031~</id_polozka>
                    <znacka>59217031</znacka>
                    <nazev>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>93</por_cislo>
                    <popis>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>46.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>46.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>156.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.081000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919122122~</id_polozka>
                    <znacka>919122122</znacka>
                    <nazev>Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>94</por_cislo>
                    <popis>Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>696.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>696.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1300*0.5     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;46 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél obrubníku&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;650+46&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>59.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000170</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>- Modifikovaná zálivka dle TKP kap.21, ČSN 736242, zálivka za horka typu N1 dle ČSN EN 14188-1</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919131210R~</id_polozka>
                    <znacka>919131210R</znacka>
                    <nazev>Kotvení na povrchu z betonářské výztuže dl. do 3m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>95</por_cislo>
                    <popis>Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kotvami průměru 16 mm, délky 1 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>227.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>227.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910/1.0/4   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;kotvy po jednom metru, potřebná délka cca 600mm, tzn. jedna výztuž dl.3,0m rozdělená na čtvrtiny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002020</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>Betonová výztuž pro kotvení geomříže v úpravě svahu typu B2</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919521140~</id_polozka>
                    <znacka>919521140</znacka>
                    <nazev>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>96</por_cislo>
                    <popis>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v km 13,89&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1540.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.885350</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~59222001~</id_polozka>
                    <znacka>59222001</znacka>
                    <nazev>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>97</por_cislo>
                    <popis>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním  60 x 250 x 10 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>2310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.698800</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919521180~</id_polozka>
                    <znacka>919521180</znacka>
                    <nazev>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 1000</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>98</por_cislo>
                    <popis>Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 1000 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;20   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v km 12,925&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>2.204190</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~59222003~</id_polozka>
                    <znacka>59222003</znacka>
                    <nazev>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>99</por_cislo>
                    <popis>trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním 100 x 250 x 13 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>6030.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>1.384000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919535558~</id_polozka>
                    <znacka>919535558</znacka>
                    <nazev>Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>100</por_cislo>
                    <popis>Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>29.680000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>29.680000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(13*0.50)+(19*1.22)    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x plocha obetonování v řezu &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3620.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>2.463670</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919716111~</id_polozka>
                    <znacka>919716111</znacka>
                    <nazev>Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>101</por_cislo>
                    <popis>Ocelová výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí KARI hmotnosti do 7,5 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>0.077000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.077000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((1.7*3.0)*7.5*2)*0.001   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vyztužení betonového lože dle v.č. 5&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>28700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>1.015230</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919721101~</id_polozka>
                    <znacka>919721101</znacka>
                    <nazev>Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z PP podélná pevnost v tahu do 50 kN/m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>102</por_cislo>
                    <popis>Geomříž pro stabilizaci podkladu tkaná z polyesteru, podélná pevnost v tahu do 50 kN/m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>3185.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3185.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;910*3.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka x šířka - úprava svahu typu B2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>85.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000290</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919721202~</id_polozka>
                    <znacka>919721202</znacka>
                    <nazev>Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z PP s geotextilií</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>103</por_cislo>
                    <popis>Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu z polypropylénu s geotextilií</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>40698.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>40698.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11027   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bouraná vozovka v celé tloušťce &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995+5501+8015+2160   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v různých tloušťkách&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11027+29671&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>355.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.001950</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919732221~</id_polozka>
                    <znacka>919732221</znacka>
                    <nazev>Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>104</por_cislo>
                    <popis>Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>4826.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4826.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(55+8)   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 63 na KÚ - při napojování vrstev&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podélná spára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(4580/200)*8.0  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;63+4580+183.2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>41.7000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~919735113~</id_polozka>
                    <znacka>919735113</znacka>
                    <nazev>Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>105</por_cislo>
                    <popis>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5585.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5585.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(55+8)*2    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;řezání v napojeních na vedl.ulice + na ZÚ 126 na KÚ - při frézování 126 při napojování vrstev&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;46 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél obrubníku&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podélná spára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(4580/200)*8.0  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;650   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v odvodňovacím proužku v místě nové opěrné zdi&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;126+46+4580+183.2+650&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>114.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~938902113~</id_polozka>
                    <znacka>938902113</znacka>
                    <nazev>Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,5 m3/m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>106</por_cislo>
                    <popis>Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2290.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2290.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580/2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odhad půlka trasy&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>84.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.324000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~938902462~</id_polozka>
                    <znacka>938902462</znacka>
                    <nazev>Čištění propustků ručně D do 1000 mm při tl nánosu do 50% DN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>107</por_cislo>
                    <popis>Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosu přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;propust v km 12,068 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;propust v km 11,917 - větší délka než 8 m musí být v příplatku - dle pol. 938902499&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*8   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;čištění přípojek v km 11,612 8 11,262 u výměny UV&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8+8+16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>190.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.129000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~938902499~</id_polozka>
                    <znacka>938902499</znacka>
                    <nazev>Příplatek k čištění propustků delších než 8 m za každý další 1 m délky</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>108</por_cislo>
                    <popis>Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m Příplatek k cenám za délku propustku přes 8 m za každý další 1 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>16.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(19-8)+(13-8)  &lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>127.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.043000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~938902500R~</id_polozka>
                    <znacka>938902500R</znacka>
                    <nazev>Čištění stávajících uličních vpustí</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>109</por_cislo>
                    <popis>Čištění stávajících uličních vpustí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>43.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>43.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;7*2   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;7 kusů dvojitých horských vpustí dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;29    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;UV dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14+29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~938909331~</id_polozka>
                    <znacka>938909331</znacka>
                    <nazev>Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>110</por_cislo>
                    <popis>Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>29671.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>29671.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13995+(5501+8015)+2160   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;po frézování asf. krytu 29671 CB konstrukce&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5.5700</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.020000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~938909612~</id_polozka>
                    <znacka>938909612</znacka>
                    <nazev>Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>111</por_cislo>
                    <popis>Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>4580.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4580.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4580*0.5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>41.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.252000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~966005311~</id_polozka>
                    <znacka>966005311</znacka>
                    <nazev>Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>112</por_cislo>
                    <popis>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2444.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2444.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2374   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;VLEVO&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;70     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vpravo v km 14,3 u benzinky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2374+70&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>324.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000090</jhm1>
                    <jhm2>0.042000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~966006132~</id_polozka>
                    <znacka>966006132</znacka>
                    <nazev>Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>113</por_cislo>
                    <popis>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>10.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace vč. sloupků&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6+2  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odstranění stáv. značek s ponecháním na místě - nově zabudovat do římsy dle SO 253&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2+8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>329.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.082000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~966006211~</id_polozka>
                    <znacka>966006211</znacka>
                    <nazev>Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>114</por_cislo>
                    <popis>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>44.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.004000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~966008113~</id_polozka>
                    <znacka>966008113</znacka>
                    <nazev>Bourání trubního propustku do DN 800</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>115</por_cislo>
                    <popis>Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v km 13,890 výměna trubního propustku DN 600&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2480.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>2.055000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~966008116R~</id_polozka>
                    <znacka>966008116R</znacka>
                    <nazev>Bourání trubního propustku do DN 1200</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>116</por_cislo>
                    <popis>Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>15.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>15.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;km 12,925 vpravo - bourání kamenného propustku se ŽB deskou vč.zemních prací, bude nahrazen trubním prop. DN 1000 se šikmými čely&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>3.060000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~977141132~</id_polozka>
                    <znacka>977141132</znacka>
                    <nazev>Vrty pro kotvy do betonu průměru 32 mm hloubky 220 mm s vyplněním epoxidovým tmelem</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>117</por_cislo>
                    <popis>Vrty pro kotvy do betonu s vyplněním epoxidovým tmelem, průměru 32 mm, hloubky 220 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>7.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>266.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000070</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vrty do římsy pro osazení původních svislých dopravních značek (SO 253) dle pol. 914511112</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~9~979071121~</id_polozka>
                    <znacka>979071121</znacka>
                    <nazev>Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>118</por_cislo>
                    <popis>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>10.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;10   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dlažba z chodníku na ZÚ&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~997</id_stavdil>
                <znacka>997</znacka>
                <nazev>Přesun sutě</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221551~</id_polozka>
                    <znacka>997221551</znacka>
                    <nazev>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>119</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>3197.830000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3197.830000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3197.83&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>39.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol.113107222</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221551~1</id_polozka>
                    <znacka>997221551</znacka>
                    <nazev>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>1</varianta>
                    <por_cislo>120</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>2494.356000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2494.356000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;741.96+4.128+0.688+593.42+1154.16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>39.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol. 938902113, 938902462, 938902499, 938909331, 938909612</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221559~</id_polozka>
                    <znacka>997221559</znacka>
                    <nazev>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>121</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>79690.604000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>79690.604000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3197.83+2494.356)*14    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;celková vzdálenost odvozu 15 km &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8.8700</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221561~</id_polozka>
                    <znacka>997221561</znacka>
                    <nazev>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>122</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>11138.845000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11138.845000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2646.48+1441.485+1411.456+5639.424&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>44.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol.113107230, 113155332, 113155333, 113155334,</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221569~</id_polozka>
                    <znacka>997221569</znacka>
                    <nazev>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>123</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>155943.830000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>155943.830000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11138.845*14   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221571~</id_polozka>
                    <znacka>997221571</znacka>
                    <nazev>Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>124</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>310.867000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>310.867000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11.75+15.6+18.04+21.072+170.268+0.172+26.715+45.9 +1.35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>545.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol.113106122, 113106123, 113202111, 911381813, 966005311, 966006132,966008113 a 966008116R a dle pol. 899131115R</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221579~</id_polozka>
                    <znacka>997221579</znacka>
                    <nazev>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>125</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>4352.138000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4352.138000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;310.867*14   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;celkem vzdálenost skládky 15 km - odhad&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>15.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221815~</id_polozka>
                    <znacka>997221815</znacka>
                    <nazev>Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>126</por_cislo>
                    <popis>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>10352.419000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10352.419000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;310.867-170.268   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 997221571 - odečet ocelového svodidla dle pol. 966005311&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;10211.82  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 997221561&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;140.599+10211.82&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~997~997221855~</id_polozka>
                    <znacka>997221855</znacka>
                    <nazev>Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>127</por_cislo>
                    <popis>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>3197.830000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3197.830000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3197.83   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 997221551&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102~998</id_stavdil>
                <znacka>998</znacka>
                <nazev>Přesun hmot</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~998~998225111~</id_polozka>
                    <znacka>998225111</znacka>
                    <nazev>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>128</por_cislo>
                    <popis>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>5047.476000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5047.476000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>60.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102~998~998225194~</id_polozka>
                    <znacka>998225194</znacka>
                    <nazev>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>129</por_cislo>
                    <popis>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>5047.476000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5047.476000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>29.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 102~SO 102A</id_objekt>
            <znacka>SO 102A</znacka>
            <nazev>Kácení</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 102~SO 102A~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102A~1~11201~</id_polozka>
                    <znacka>11201</znacka>
                    <nazev>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>3639.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3639.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;viz žádost o povolení ke kácení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  929+2570+140&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 102~SO 102A~1~111208~</id_polozka>
                    <znacka>111208</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu k dalšímu zpracování</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2503.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2503.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;viz žádost o povolení ke kácení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  786,0+1677,0+40,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>203.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 103</id_objekt>
        <znacka>SO 103</znacka>
        <nazev>Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
        <dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 103~SO 103</id_objekt>
            <znacka>SO 103</znacka>
            <nazev>Rekonstrukce vozovky - průtah Štěchovicemi</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2010-10-01</zahajeni>
            <dokonceni>2010-10-02</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 103~SO 103~997</id_stavdil>
                <znacka>997</znacka>
                <nazev>Přesun sutě</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~997~997221551~</id_polozka>
                    <znacka>997221551</znacka>
                    <nazev>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>3374.668000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3374.668000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3303.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 113107224-bourání podkladů&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;71.568   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 938909612-nánosy z krajnic&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3303.1+71.568&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>39.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~997~997221559~</id_polozka>
                    <znacka>997221559</znacka>
                    <nazev>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>47245.352000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>47245.352000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3374.668*14    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;celková vzdálenost odvozu 15 km &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8.8700</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~997~997221571~</id_polozka>
                    <znacka>997221571</znacka>
                    <nazev>Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>192.625000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>192.625000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;235.75*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vybourané obruby - odhad 50 %&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;149.5*0.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;vybouraná dlažba - odhad 50 %&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;117.875+74.75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>545.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~997~997221579~</id_polozka>
                    <znacka>997221579</znacka>
                    <nazev>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>2696.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2696.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;192.625*14   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 997221571 x 14 km do celkové vzdál. 15 km - odhad&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>15.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~997~997221815~</id_polozka>
                    <znacka>997221815</znacka>
                    <nazev>Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>192.625000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>192.625000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;192.625 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 997221571&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~997~997221855~</id_polozka>
                    <znacka>997221855</znacka>
                    <nazev>Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>3303.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3303.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3303.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 997221551&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 103~SO 103~998</id_stavdil>
                <znacka>998</znacka>
                <nazev>Přesun hmot</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~998~998225111~</id_polozka>
                    <znacka>998225111</znacka>
                    <nazev>Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>580.659000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>580.659000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>60.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~998~998225193~</id_polozka>
                    <znacka>998225193</znacka>
                    <nazev>Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis>Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 3000 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>580.659000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>580.659000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>18.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 103~SO 103~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~113106123~</id_polozka>
                    <znacka>113106123</znacka>
                    <nazev>Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>575.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>575.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1150*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;chodník dle situace (zaměření) - šířka cca 0,5 m z důvodu bourání vozovky 575 rektifikace obrubníku, vč. lože&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>68.9000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.260000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~113107224~</id_polozka>
                    <znacka>113107224</znacka>
                    <nazev>Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5695.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5695.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;bourání celk. konstrukce stáv. vozovky v tl. cca 350 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>63.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.580000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~113154335~</id_polozka>
                    <znacka>113154335</znacka>
                    <nazev>Frézování živičného krytu tl 200 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6814.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6814.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695+1024   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;asf. beton tl. 190 mm - bourání v celk. tl.cca 540 mm + pouze fréza tl. 190 mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;95.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;nájezdové klíny&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6719+95.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>111.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000240</jhm1>
                    <jhm2>0.512000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>materiál odkoupí zhotovitel</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~113202111~</id_polozka>
                    <znacka>113202111</znacka>
                    <nazev>Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1150.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1150.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1150   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle zaměření v situaci&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>51.4000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.205000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~122101103~</id_polozka>
                    <znacka>122101103</znacka>
                    <nazev>Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 1 000 do 5 000 m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2847.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2847.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*0.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odkop pro AZ - plocha dle situace x tl. dle vzorový řez&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>38.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~122201403~</id_polozka>
                    <znacka>122201403</znacka>
                    <nazev>Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 5000 m3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>Vykopávky v zemnících na suchu s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2847.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2847.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>52.7000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>sypanina do AZ - dle pol. 171101111</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~131203101~</id_polozka>
                    <znacka>131203101</znacka>
                    <nazev>Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>0.063000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.063000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*(0.3*0.3*0.7)   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;počet sloupků pro svislé DZ x odhad rozměrů jámy &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>672.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>vykopaná zemina bude rozprostřena v místě jámy nebo použita pro zpětné dosypání</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~162701105~</id_polozka>
                    <znacka>162701105</znacka>
                    <nazev>Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5695.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5695.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2847.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odvoz odkopané zeminy dle pol. 122101103&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2847.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dovoz vhodné sypaniny do AZ&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2847.5+2847.5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~171101111~</id_polozka>
                    <znacka>171101111</znacka>
                    <nazev>Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2847.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2847.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*0.5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>100.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~171201201~</id_polozka>
                    <znacka>171201201</znacka>
                    <nazev>Uložení sypaniny na skládky</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny na skládky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2904.300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2904.300000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2847.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 122101103&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;284*0.2 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;plocha x tl. - dle pol. 938909612&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2847.5+56.8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>15.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~171201211~</id_polozka>
                    <znacka>171201211</znacka>
                    <nazev>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>5518.170000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5518.170000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>180.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>dle pol. 171201201 x koef. 1,9 pro přepočet na tuny</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~1~171201211a~</id_polozka>
                    <znacka>171201211a</znacka>
                    <nazev>Poplatek za zemník</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>5695.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5695.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>sypanina do AZ x koef. přepočtu na tuny</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 103~SO 103~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Zakládání</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~2~211971121~</id_polozka>
                    <znacka>211971121</znacka>
                    <nazev>Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1436.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1436.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;845*1.7   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka drenáží x délka geotextílie v řezu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>31.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000310</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~2~69311069~</id_polozka>
                    <znacka>69311069</znacka>
                    <nazev>geotextilie netkaná PP 350g/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>geotextilie netkaná PP 350g/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1436.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1436.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>26.5000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000350</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>GEOJUTEX 80, Plošná hmotnost: 350 g/m2, Pevnost v tahu (podélně/příčně): 80/80 kN/m, Tažnost (podélně/příčně): 11/7 %, Statické protržení (CBR): 9000 N, Funkce: F, F+S, R</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~2~212752312~</id_polozka>
                    <znacka>212752312</znacka>
                    <nazev>Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>845.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>845.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60+150+250   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;střechovitý sklon vozovky &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;845-460     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;jednostranný sklon vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;460+385&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>351.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.267960</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>podélný trativod z trub PE-HD DN150 do štěrk. lože tl. 0.10m, obsyp štěrkem frakcí 8/16, zaústěn do uličních vpustí</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 103~SO 103~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace pozemní</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~564851111~</id_polozka>
                    <znacka>564851111</znacka>
                    <nazev>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6834.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6834.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*1.20   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace 6834 vzor. řez&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>108.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~564861111~</id_polozka>
                    <znacka>564861111</znacka>
                    <nazev>Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>7118.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7118.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*1.25   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace 7118.75 vzor. řez&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>141.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~565166112~</id_polozka>
                    <znacka>565166112</znacka>
                    <nazev>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6264.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6264.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*1.1     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>404.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~573191111~</id_polozka>
                    <znacka>573191111</znacka>
                    <nazev>Nátěr infiltrační kationaktivní v množství emulzí 1 kg/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis>Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6264.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6264.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*1.1   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky - pod vrstvou ACP 22+&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.7000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~573231106~</id_polozka>
                    <znacka>573231106</znacka>
                    <nazev>Postřik živičný spojovací ze silniční emulze modif v množství 0,30 kg/m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>13505.190000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13505.190000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6786.19+6719   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 577155132 13505.19 577134131&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5.8600</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>pod vrstvou ACL 16+ a ACO 11+</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~577134131~</id_polozka>
                    <znacka>577134131</znacka>
                    <nazev>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6814.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6814.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1024   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 190mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;31.7*3   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;nájezdové klíny - příčná spára x délka 3m&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5695+1024+95.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>274.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~577155132~</id_polozka>
                    <znacka>577155132</znacka>
                    <nazev>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6786.190000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6786.190000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5695*1.01   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;výměna celé konstrukce vozovky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1024*1.01   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;frézování v tl. 190mm&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5751.95+1034.24&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~596811221~</id_polozka>
                    <znacka>596811221</znacka>
                    <nazev>Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>575.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>575.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1150*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;znovuosazení dlažby dle pol. 113106123&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>176.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.101000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~59245212~</id_polozka>
                    <znacka>59245212</znacka>
                    <nazev>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x6 cm přírodní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>230.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>230.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;575*0.40   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;cca 50 % nové dlažby při obnově chodníků, předpokládá se především využití stávající dlažby&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>238.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.130000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>spotřeba 39 kus/m2</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~5~572241112~</id_polozka>
                    <znacka>572241112</znacka>
                    <nazev>Vyspravení výtluků asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 60 mm při vyspravované ploše do 10% na 1 km</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis>Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovým betonem ACO (AB) při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 60 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>335.950000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>335.950000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(5695+1024)*0.05    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;5% z plochy obrusné vrstvy&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>676.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.167950</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 103~SO 103~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce, bourání</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~919735113~</id_polozka>
                    <znacka>919735113</znacka>
                    <nazev>Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis>Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2864.688000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2864.688000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1182 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél obrubníku&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;420   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél štěrbinového žlabu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;845    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podélná spára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(845/200)*7.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;386+1182+420+845+31.688&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>114.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~938909331~</id_polozka>
                    <znacka>938909331</znacka>
                    <nazev>Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis>Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1024.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1024.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1024   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;po frézování asf. krytu &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5.5700</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.020000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~938909612~</id_polozka>
                    <znacka>938909612</znacka>
                    <nazev>Odstranění nánosu na krajnicích tl do 200 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis>Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>284.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>284.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((845*2)-1122)*0.5   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;délka trasy x 2 strany - odečet délky s obrubníky&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>41.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.252000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~966005111~</id_polozka>
                    <znacka>966005111</znacka>
                    <nazev>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>400.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.035000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>bez odvozu, bude osazeno zpět</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~966006132~</id_polozka>
                    <znacka>966006132</znacka>
                    <nazev>Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace vč. sloupků (P2 + 2847.5 + IP6 + (B13+B14+E13)*2)&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>329.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.082000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~966006211~</id_polozka>
                    <znacka>966006211</znacka>
                    <nazev>Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>9.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>44.1000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.004000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~979071121~</id_polozka>
                    <znacka>979071121</znacka>
                    <nazev>Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>575.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>575.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;575   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dlažba pro zpětné použití - odhad 50 %&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25.3000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~911111111~</id_polozka>
                    <znacka>911111111</znacka>
                    <nazev>Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis>Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>135.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.040080</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>zpětné osazení zábradlí v km 14,730 vlevo</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~914111111~</id_polozka>
                    <znacka>914111111</znacka>
                    <nazev>Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis>Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;IP6&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>180.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000700</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~404454010~</id_polozka>
                    <znacka>404454010</znacka>
                    <nazev>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis>značka dopravní svislá nereflexní FeZn prolis, 500 x 500 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>559.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~914511111~</id_polozka>
                    <znacka>914511111</znacka>
                    <nazev>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>236.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.109410</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915111111~</id_polozka>
                    <znacka>915111111</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>730.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>730.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;730   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V1a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>6.7700</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000080</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915111121~</id_polozka>
                    <znacka>915111121</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm základní bílá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>120.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>120.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;120   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (3/1,5/0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3.4200</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000030</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915121111~</id_polozka>
                    <znacka>915121111</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bíllá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1692.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1692.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1550  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V4 (0,25) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;142   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (0,25) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1550+142&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11.8000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000150</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915131111~</id_polozka>
                    <znacka>915131111</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé základní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>83.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>83.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;80    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V7a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6.5*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V5(0,5) - dle situace - STOP čára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;80+3.25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.9000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>1. fáze dopravního značení</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915211112~</id_polozka>
                    <znacka>915211112</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>730.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>730.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;730  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V1a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>35.6000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000330</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915211122~</id_polozka>
                    <znacka>915211122</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>120.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>120.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;120   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (3/1,5/0,125) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>13.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000110</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915221112~</id_polozka>
                    <znacka>915221112</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1692.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1692.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1550  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V4 (0,25) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;142   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V2b (0,25) - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1550+142&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>69.4000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000650</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915231112~</id_polozka>
                    <znacka>915231112</znacka>
                    <nazev>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>83.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>83.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;80    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V7a - dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6.5*0.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;V5(0,5) - dle situace - STOP čára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;80+3.25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.002600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915611111~</id_polozka>
                    <znacka>915611111</znacka>
                    <nazev>Předznačení vodorovného liniového značení</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2542.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2542.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;730+120+1692  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 915111111, 915111121 2542 915121111&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4.7900</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~915621111~</id_polozka>
                    <znacka>915621111</znacka>
                    <nazev>Předznačení vodorovného plošného značení</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>83.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>83.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;83.25  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle pol. 915131111&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000010</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~916231213~</id_polozka>
                    <znacka>916231213</znacka>
                    <nazev>Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1182.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1182.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1182     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;dle situace&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>189.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.129500</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~59217031~</id_polozka>
                    <znacka>59217031</znacka>
                    <nazev>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2018 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>MATERIAL</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>621.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>621.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1122*0.5     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;odhad 50% výměny stáv. obrubníku za nový&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;nový obrubník v km 14,625 - 14,685 vlevo &lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;561+60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>156.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.081000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~919122122~</id_polozka>
                    <znacka>919122122</znacka>
                    <nazev>Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis>Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1602.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1602.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1182 &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél obrubníku&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;420   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél štěrbinového žlabu&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1182+420&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>59.2000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000170</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <poznamka>- Modifikovaná zálivka dle TKP kap.21, ČSN 736242, zálivka za horka typu N1 dle ČSN EN 14188-1</poznamka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 103~SO 103~9~919732221~</id_polozka>
                    <znacka>919732221</znacka>
                    <nazev>Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>CS ÚRS 2017 01</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1262.688000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1262.688000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((20+25+28+12+10+48+17+12+6)+8+7)*2    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;řezání v napojeních na vedl.ulice 386 parkoviště + na ZÚ 386 na KÚ - při frézování 386 při napojování vrstev&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;845    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podélná spára&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(845/200)*7.5  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;příčné spáry - předpoklad stavebních úseků po 200 m&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;386+845+31.688&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>41.7000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000600</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 181.2</id_objekt>
        <znacka>SO 181.2</znacka>
        <nazev>Přechodné dopravní značení</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval>ing.Doležal</vypracoval>
        <dat_zadani>2015-02-10</dat_zadani>
        <dat_nabidky>2015-02-10</dat_nabidky>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 181.2~181.2</id_objekt>
            <znacka>181.2</znacka>
            <nazev>Přechodné dopravní značení</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
            <vypracoval>ing.Doležalová</vypracoval>
            <dat_zadani>2017-12-06</dat_zadani>
            <dat_nabidky>2015-02-10</dat_nabidky>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 181.2~181.2~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 181.2~181.2~0~02720R4~</id_polozka>
                    <znacka>02720R4</znacka>
                    <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - provizorní panelové zastávky</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>Zřízení provizorní zastávky z betonových panelů vč. lože z drobného kameniva tl. 50mm vrstvy plochy15x1,5m, označení zastávky, 6x přemístění zastávek, demolice po skončení vč.odvozu panelů i klad.vrstvy na skládku a poplatku za uložení materiálu,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>60000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 181.2~181.2~0~02720R1~</id_polozka>
                    <znacka>02720R1</znacka>
                    <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - opatření proti vzniku kolon</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>Zajištění dodávky, montáže, demontáže, zprovoznění a zajištění provozuschopnosti kamerových setů po celou dobu stavby včetně napájení datové komunikace a integrace do nařízené úrovně, vyhodnocení provozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>3500000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 181.2~181.2~0~02720R3~</id_polozka>
                    <znacka>02720R3</znacka>
                    <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - přechodné dopravní značení</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>Veškeré přechodné svislé a vodorovné dopravní značení, dopravní zařízení a výstražné vozíky, jejich dodávku, montáž, demontáž, pronájem, pravidelnou kontrolu, údržbu, servis, přemísťování, přeznačování a manipulaci s nimi</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>4300000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 181.2~181.2~0~02720R2~</id_polozka>
                    <znacka>02720R2</znacka>
                    <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - dočasná svodidla</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>Dočasná svodidla
Zajištění dodávky montáže, demontáže, pronájmu, kontroly technického stavu, údržby, čištění, přemístění a manipulace, včetně výměny poškozených dílů a včetně pružných odrazek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>24700000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 204</id_objekt>
        <znacka>SO 204</znacka>
        <nazev>Most ev.č. 102-012</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 204~SO 204</id_objekt>
            <znacka>SO 204</znacka>
            <nazev>Most ev.č. 102-012</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>64.300000</mnozstvi>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~029412~</id_polozka>
                    <znacka>029412</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>10000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>600.753000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>600.753000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113328  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,564*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.122738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;37,24*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.12960  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;55,2*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;147,48*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966138  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;35,862*2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;E+A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~014102~B</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>beton prostý</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>11.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966158  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~014102~C</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>C</varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>železobeton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>50.850000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>50.850000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966168  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,34*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~02950~</id_polozka>
                    <znacka>02950</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>výpočet zatížitelnosti</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>30000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~02953~</id_polozka>
                    <znacka>02953</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>1. HMP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~0~014102~E</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>E</varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>živice</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>30.792000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>30.792000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113338  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,83*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>200.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~113765~</id_polozka>
                    <znacka>113765</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>řezaná spára ve vozovce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>19.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,9+9,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~11511~</id_polozka>
                    <znacka>11511</znacka>
                    <nazev>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>HOD</id_mj>
                    <mnozstvi>672.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>672.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*12*14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~11525~</id_polozka>
                    <znacka>11525</znacka>
                    <nazev>PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>23.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>23.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;23,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1110.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~122738~</id_polozka>
                    <znacka>122738</znacka>
                    <nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>37.240000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>37.240000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemní hrázka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  37,24&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>367.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~12960~</id_polozka>
                    <znacka>12960</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>55.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>55.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mezi opěrami  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*23,0*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>147.480000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>147.480000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,8*1,6*23,0*2+1,5*1,0*5,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>184.720000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>184.720000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;37,24+147,48&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>72.816000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>72.816000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;základy   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*0,3*11,3*2+1,8*1,6*(23,0-11,3)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~17780~</id_polozka>
                    <znacka>17780</znacka>
                    <nazev>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis>pytlovaný písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>37.240000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>37.240000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3,3+0,5)*0,5*1,4*7,5+(3,3+0,5)*0,5*1,4*6,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>614.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~17180~</id_polozka>
                    <znacka>17180</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>19.396000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.396000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahové kužele  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>526.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~113728~</id_polozka>
                    <znacka>113728</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.830000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.830000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,0m pro proviz.komunikaci &lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,0*29,0*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1470.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~113338~</id_polozka>
                    <znacka>113338</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.930000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.930000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~1~113328~</id_polozka>
                    <znacka>113328</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>14.564000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.564000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~21263~</id_polozka>
                    <znacka>21263</znacka>
                    <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~22694~</id_polozka>
                    <znacka>22694</znacka>
                    <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>12.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>23700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~22695A~</id_polozka>
                    <znacka>22695A</znacka>
                    <nazev>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>19.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*1,9*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0+1,0)*1,9*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~264727~</id_polozka>
                    <znacka>264727</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>46.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>46.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~264827~</id_polozka>
                    <znacka>264827</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>22.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2550.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~227831~</id_polozka>
                    <znacka>227831</znacka>
                    <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>496.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>496.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(25+4+1)*8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(25+4+3)*8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2210.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~26174~</id_polozka>
                    <znacka>26174</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>248.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>248.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad - pod opěrou k R2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(30+32)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1420.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~26184~</id_polozka>
                    <znacka>26184</znacka>
                    <nazev>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>176.700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>176.700000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad - skrz opěru   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,85*(30+32)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~27231~</id_polozka>
                    <znacka>27231</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis>betonové dělící pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3070.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~28999~</id_polozka>
                    <znacka>28999</znacka>
                    <nazev>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>těsnící fólie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>33.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>33.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5*11,3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>96.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace> Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~2~26154~</id_polozka>
                    <znacka>26154</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>62.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>62.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad - v R2-R3   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*(30+32)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3520.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~3</id_stavdil>
                <znacka>3</znacka>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~31717~</id_polozka>
                    <znacka>31717</znacka>
                    <nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>vč.vrtání a vlepení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>138.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>138.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 6 kg/kus, po 1m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(14+9)*6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>131.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~317326~</id_polozka>
                    <znacka>317326</znacka>
                    <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.488000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.488000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,65+0,45*0,3)*14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,65+0,5*0,3)*9,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9980.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~317365~</id_polozka>
                    <znacka>317365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>1.358000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.358000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,488*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25900.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~389325~</id_polozka>
                    <znacka>389325</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>45.735000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>45.735000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dříky opěr&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,5*(12,25+12,07)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;NK &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,5*12,16-8,75*0,2)*5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla - čelní zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(13,68+10,17)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~389365~</id_polozka>
                    <znacka>389365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>Odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>7.318000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.318000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;45,735*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~327212~</id_polozka>
                    <znacka>327212</znacka>
                    <nazev>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>Možno využít i rozebraný materiál</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.949000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.949000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,2*1,6*0,8+0,6*1,6*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;podezdívka na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*(1,0+1,5)*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~333315~</id_polozka>
                    <znacka>333315</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>4.125000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.125000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obetonování křídel (kšilt)&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,25*0,3*5,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4260.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~3~318314~</id_polozka>
                    <znacka>318314</znacka>
                    <nazev>ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z PROST BET DO C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obnova podezdívky plotu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*1,5*0,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>6870.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~434114~</id_polozka>
                    <znacka>434114</znacka>
                    <nazev>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>revizní schodiště</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.701000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.701000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,18*0,75*21&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~451312~</id_polozka>
                    <znacka>451312</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis>C12/15 X0 - podkladní beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.360000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.360000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,1*(4,8*2+1,5+3,2)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~451314~</id_polozka>
                    <znacka>451314</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>C20/25 XF3 - lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>18.004000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.004000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*7,5*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zámková dlažba - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*13,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (39,0+38,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1,15*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+F+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis>ŠP podsyp</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>26.208000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>26.208000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochrana těsnící vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*11,3*2*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*7,5*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zámková dlažba - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*13,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (39,0+38,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1,15*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+G+F+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~465512~</id_polozka>
                    <znacka>465512</znacka>
                    <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.200 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>27.210000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>27.210000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*13,0*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (39,0+38,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1,15*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~46251~</id_polozka>
                    <znacka>46251</znacka>
                    <nazev>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u bet.prahu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*1,5*3,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>968.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~467314~</id_polozka>
                    <znacka>467314</znacka>
                    <nazev>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.560000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.560000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*0,8*3,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~4~45860~</id_polozka>
                    <znacka>45860</znacka>
                    <nazev>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>91.530000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>91.530000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,1&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*11,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2350.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~6</id_stavdil>
                <znacka>6</znacka>
                <nazev>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~6~62745~</id_polozka>
                    <znacka>62745</znacka>
                    <nazev>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,8*15,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>567.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~582621~</id_polozka>
                    <znacka>582621</znacka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.60 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>16.825000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.825000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél římsy + zakončení říms - pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*9,0+(2,3-0,25)*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>497.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~574B34~</id_polozka>
                    <znacka>574B34</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>ACO 11+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>198.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>198.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,6*10,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun. &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,0*29,0+2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~574D56~</id_polozka>
                    <znacka>574D56</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis>ACL 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>169.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,6*10,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>309.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~574E46~</id_polozka>
                    <znacka>574E46</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis>ACP 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>169.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,6*10,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>213.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~572214~</id_polozka>
                    <znacka>572214</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 0,3 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>169.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;169,88&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~56335~</id_polozka>
                    <znacka>56335</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>tl.220 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>66.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>66.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>170.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~56363~</id_polozka>
                    <znacka>56363</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis>tl.150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>66.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>66.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>119.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~572123~</id_polozka>
                    <znacka>572123</znacka>
                    <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>PI-EP 0,6 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>169.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;103,68+66,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~5~572224~</id_polozka>
                    <znacka>572224</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 1,2 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>198.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>198.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;198,88&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>21.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~7~711412~</id_polozka>
                    <znacka>711412</znacka>
                    <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>86.450000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>86.450000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(5,0+0,75*2)*13,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>508.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~7~78383~</id_polozka>
                    <znacka>78383</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>63</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>4.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje římsy užší&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,15+0,15)*14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>369.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~7~78382~</id_polozka>
                    <znacka>78382</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>62</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>7.650000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.650000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje NK&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,85+1,2+0,25*2)*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>319.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~7~711509~</id_polozka>
                    <znacka>711509</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>60</por_cislo>
                    <popis>ochranná a drenážní geotextilie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>98.865000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>98.865000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub NK, opěr a křídel &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(5,0+0,75*2)*12,3+4,5*1,35*2+(1,2+2,9)*1,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~7~711502~</id_polozka>
                    <znacka>711502</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>59</por_cislo>
                    <popis>ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*5,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~7~767911~</id_polozka>
                    <znacka>767911</znacka>
                    <nazev>OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>61</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;plot  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(3,0+6,0)*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>95.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~8~89914~</id_polozka>
                    <znacka>89914</znacka>
                    <nazev>ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>66</por_cislo>
                    <popis>vč.zemních prací</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  4*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~8~86671~</id_polozka>
                    <znacka>86671</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>65</por_cislo>
                    <popis>DN 100 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>10300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~8~86634~</id_polozka>
                    <znacka>86634</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>64</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>7.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1780.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 204~SO 204~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~966168~</id_polozka>
                    <znacka>966168</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>87</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>20.340000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.340000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;žb.deska  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,3*15,0*3,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,2*0,72*(8,5+14,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~966138~</id_polozka>
                    <znacka>966138</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>85</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>35.862000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>35.862000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0*0,5+0,35*0,6)*14,7*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- výtok  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(14,0-5,0)*0,5*3,5*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;čelní zeď - výtok  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,5*0,5*0,85&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla - vtok  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,5*0,5*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2810.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~9111A3~</id_polozka>
                    <znacka>9111A3</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>67</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;beton.sloupky s madlem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0+4,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>146.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~9113A3~</id_polozka>
                    <znacka>9113A3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>69</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>14.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>176.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~9117C1~</id_polozka>
                    <znacka>9117C1</znacka>
                    <nazev>SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>70</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>14.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4660.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~966158~</id_polozka>
                    <znacka>966158</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>86</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;betonové dělící pažení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3860.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~94890~</id_polozka>
                    <znacka>94890</znacka>
                    <nazev>PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>84</por_cislo>
                    <popis>Provizorní podepření 1/2 mostu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3OP</id_mj>
                    <mnozstvi>56.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>56.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,2*3,0*8,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>421.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~931325~A</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>80</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>19.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řezaná spára ve vozovce&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  9,9+9,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~931325~B</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>81</por_cislo>
                    <popis>s předtěsněním</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>35.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>35.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél říms&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;(obruby) &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 14,0+5,0*2+6,0+2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~917224~</id_polozka>
                    <znacka>917224</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>78</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>23.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>23.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby u vozovky&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0*2+11,0+2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~917223~</id_polozka>
                    <znacka>917223</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>77</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>31.350000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.350000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0*2+0,55+1,0+2,5+2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél schodiště  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~91355~</id_polozka>
                    <znacka>91355</znacka>
                    <nazev>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>76</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.připevnění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1040.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~91345~</id_polozka>
                    <znacka>91345</znacka>
                    <nazev>NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>75</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sp.st.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>704.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~91238~</id_polozka>
                    <znacka>91238</znacka>
                    <nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>74</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~9112B1~</id_polozka>
                    <znacka>9112B1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>68</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>14.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,0+5,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~911EC2~</id_polozka>
                    <znacka>911EC2</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>71</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;etapa 1, 2, 6  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>563.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~935212~</id_polozka>
                    <znacka>935212</znacka>
                    <nazev>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>82</por_cislo>
                    <popis>skluz</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vlevo za mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>488.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~938442~</id_polozka>
                    <znacka>938442</znacka>
                    <nazev>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>83</por_cislo>
                    <popis>pro spárování</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,8*15,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~919111~</id_polozka>
                    <znacka>919111</znacka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>79</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>31.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zaříznutí pro proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;29,0+1,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>87.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~911EC3~</id_polozka>
                    <znacka>911EC3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>72</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;etapa 1, 2, 6  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>593.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 204~SO 204~9~911EC9~</id_polozka>
                    <znacka>911EC9</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>73</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>MDEN</id_mj>
                    <mnozstvi>8778.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8778.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad cca 33 týdnů  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*33*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 205</id_objekt>
        <znacka>SO 205</znacka>
        <nazev>Most ev.č. 102-013</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 205~SO 205</id_objekt>
            <znacka>SO 205</znacka>
            <nazev>Most ev.č. 102-013</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>57.090000</mnozstvi>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~029412~</id_polozka>
                    <znacka>029412</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>10000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>534.035000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>534.035000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113328  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,564*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.122738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,921*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.12960  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;48,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;169,56*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966138  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,231*2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;E+A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~014102~B</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>beton prostý</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>11.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966158  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~014102~C</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>C</varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>železobeton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>58.023000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>58.023000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966168  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23,209*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~02950~</id_polozka>
                    <znacka>02950</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>výpočet zatížitelnosti</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>30000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~02953~</id_polozka>
                    <znacka>02953</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>1. HMP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~0~014102~E</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>E</varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>živice</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>30.792000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>30.792000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113338  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,83*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>200.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~113765~</id_polozka>
                    <znacka>113765</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>řezaná spára ve vozovce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~11511~</id_polozka>
                    <znacka>11511</znacka>
                    <nazev>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>HOD</id_mj>
                    <mnozstvi>672.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>672.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*12*14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~11525~</id_polozka>
                    <znacka>11525</znacka>
                    <nazev>PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1110.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~122738~</id_polozka>
                    <znacka>122738</znacka>
                    <nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>11.921000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.921000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemní hrázka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  11,921&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>367.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~12960~</id_polozka>
                    <znacka>12960</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>48.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mezi opěrami  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*20,0*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>169.560000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.560000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,3*1,6*21,0*2+1,5*1,0*5,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>181.481000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>181.481000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11,921+169,56&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>83.008000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>83.008000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;základy   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*0,3*10,4*2+2,3*1,6*(21,0-10,4)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~17780~</id_polozka>
                    <znacka>17780</znacka>
                    <nazev>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis>pytlovaný písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>11.921000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.921000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2,9+0,5)*0,5*1,2*3,5+(2,0+0,5)*0,5*0,75*5,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>614.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~17180~</id_polozka>
                    <znacka>17180</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>19.396000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.396000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahové kužele  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>526.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~113728~</id_polozka>
                    <znacka>113728</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.830000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.830000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,0m pro proviz.komunikaci &lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,0*29,0*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*29,0*0,05+(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1470.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~113338~</id_polozka>
                    <znacka>113338</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.930000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.930000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~1~113328~</id_polozka>
                    <znacka>113328</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>14.564000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.564000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8*4,0+2,2*25,0)*0,22&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~21263~</id_polozka>
                    <znacka>21263</znacka>
                    <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>22.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11,1*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~22694~</id_polozka>
                    <znacka>22694</znacka>
                    <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>12.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>23700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~22695A~</id_polozka>
                    <znacka>22695A</znacka>
                    <nazev>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>19.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*1,9*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0+1,0)*1,9*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~264727~</id_polozka>
                    <znacka>264727</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>46.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>46.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~264827~</id_polozka>
                    <znacka>264827</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>22.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2550.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~227831~</id_polozka>
                    <znacka>227831</znacka>
                    <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>369.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>369.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;27*6,85*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2210.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~26174~</id_polozka>
                    <znacka>26174</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>162.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>162.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad - pod opěrou k R2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*27*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1420.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~26184~</id_polozka>
                    <znacka>26184</znacka>
                    <nazev>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>151.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>151.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad - skrz opěru   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,8*27*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~27231~</id_polozka>
                    <znacka>27231</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis>betonové dělící pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3070.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~28999~</id_polozka>
                    <znacka>28999</znacka>
                    <nazev>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>těsnící fólie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>31.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5*10,4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>96.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace> Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~2~26154~</id_polozka>
                    <znacka>26154</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad - v R2   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,6*27*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3520.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~3</id_stavdil>
                <znacka>3</znacka>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~31717~</id_polozka>
                    <znacka>31717</znacka>
                    <nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>vč.vrtání a vlepení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 6 kg/kus, po 1m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(13+6)*6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>131.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~317326~</id_polozka>
                    <znacka>317326</znacka>
                    <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>7.197000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.197000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,65+0,45*0,3)*13,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,65+0,5*0,3)*6,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9980.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~317365~</id_polozka>
                    <znacka>317365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>1.152000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.152000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;7,197*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25900.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~389325~</id_polozka>
                    <znacka>389325</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>41.061000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>41.061000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dříky opěr&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,5*10,43*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;NK &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,5*10,4-8,0*0,2)*5,01&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla - čelní zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(16,8+8,39)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~389365~</id_polozka>
                    <znacka>389365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>Odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>6.570000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.570000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;41,061*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~327212~</id_polozka>
                    <znacka>327212</znacka>
                    <nazev>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>Možno využít i rozebraný materiál</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3.072000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.072000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,2*1,6*0,8*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, dodávku předepsané malty, spárování.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~3~333315~</id_polozka>
                    <znacka>333315</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>6.718000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.718000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obetonování křídel  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,8*(5,04+5,52)+1,07*(1,65+1,514))*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4260.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~434114~</id_polozka>
                    <znacka>434114</znacka>
                    <nazev>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>revizní schodiště</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.377000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.377000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,18*0,75*17&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~451312~</id_polozka>
                    <znacka>451312</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>C12/15 X0 - podkladní beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.799000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.799000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,1*(0,9*2+4,8+4,3)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~451314~</id_polozka>
                    <znacka>451314</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis>C20/25 XF3 - lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>19.478000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.478000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*6,1*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zámková dlažba - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,2*12,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (42,8+48,7)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1,15*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+F+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>ŠP podsyp</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>27.020000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>27.020000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochrana těsnící vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*10,4*2*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*6,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zámková dlažba - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,2*12,1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (42,8+48,7)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1,15*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+G+F+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~465512~</id_polozka>
                    <znacka>465512</znacka>
                    <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.200 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>30.489000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>30.489000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,2*12,1*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0+1,15*5,0)*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (42,8+48,7)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1,15*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~46251~</id_polozka>
                    <znacka>46251</znacka>
                    <nazev>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u bet.prahu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*1,5*3,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>968.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~467314~</id_polozka>
                    <znacka>467314</znacka>
                    <nazev>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.560000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.560000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*0,8*3,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~4~45860~</id_polozka>
                    <znacka>45860</znacka>
                    <nazev>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>89.440000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>89.440000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*10,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2350.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~6</id_stavdil>
                <znacka>6</znacka>
                <nazev>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~6~62745~</id_polozka>
                    <znacka>62745</znacka>
                    <nazev>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>37.460000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>37.460000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,1*14,3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;křídla na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*1,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>567.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~582621~</id_polozka>
                    <znacka>582621</znacka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.60 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>18.050000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.050000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél římsy + zakončení říms - pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*6,0+(2,3-0,25)*2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>497.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~574B34~</id_polozka>
                    <znacka>574B34</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>ACO 11+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>196.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>196.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*11,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun. &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,0*29,0+2&lt;/v&gt;&lt;v&gt;,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~574D56~</id_polozka>
                    <znacka>574D56</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>ACL 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>167.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>167.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*11,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>309.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~574E46~</id_polozka>
                    <znacka>574E46</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis>ACP 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>167.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>167.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*11,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>213.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~572214~</id_polozka>
                    <znacka>572214</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 0,3 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>167.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>167.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;167,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~56335~</id_polozka>
                    <znacka>56335</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis>tl.220 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>66.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>66.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>170.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~56363~</id_polozka>
                    <znacka>56363</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>tl.150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>66.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>66.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,8*4,0+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>119.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~572123~</id_polozka>
                    <znacka>572123</znacka>
                    <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis>PI-EP 0,6 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>167.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>167.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;101,7+66,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~5~572224~</id_polozka>
                    <znacka>572224</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 1,2 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>196.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>196.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;196,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>21.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~7~711412~</id_polozka>
                    <znacka>711412</znacka>
                    <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>81.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>81.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(5,0+0,75*2)*12,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>508.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~7~78383~</id_polozka>
                    <znacka>78383</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>61</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>4.050000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.050000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje římsy užší&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,15+0,15)*13,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>369.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~7~78382~</id_polozka>
                    <znacka>78382</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>60</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>12.300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.300000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje NK&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,85+1,2)*3,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>319.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~7~711509~</id_polozka>
                    <znacka>711509</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>59</por_cislo>
                    <popis>ochranná a drenážní geotextilie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>88.040000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>88.040000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub NK, opěr a křídel &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(5,0+0,75*2)*11,5+(4,5+4,0)*1,35+(0,6+0,5)*1,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~7~711502~</id_polozka>
                    <znacka>711502</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis>ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*5,1*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~8~89914~</id_polozka>
                    <znacka>89914</znacka>
                    <nazev>ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>64</por_cislo>
                    <popis>vč.zemních prací</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  4*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~8~86671~</id_polozka>
                    <znacka>86671</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>63</por_cislo>
                    <popis>DN 100 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>10300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~8~86634~</id_polozka>
                    <znacka>86634</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>62</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>7.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1780.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 205~SO 205~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~966168~</id_polozka>
                    <znacka>966168</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>85</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>23.209000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>23.209000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;žb.deska  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,3*14,3*4,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;poprsní.zdi &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,2*0,5*4,2+0,82*0,57*4,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,2*0,72*(6,0+13,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~966138~</id_polozka>
                    <znacka>966138</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>83</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>18.231000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.231000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0*0,4+0,3*0,4)*11,4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- výtok  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(13,5-5,0)*0,5*1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2810.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~9111A3~</id_polozka>
                    <znacka>9111A3</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>65</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;beton.sloupky s madlem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>146.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~9113A3~</id_polozka>
                    <znacka>9113A3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>67</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>176.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~9117C1~</id_polozka>
                    <znacka>9117C1</znacka>
                    <nazev>SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>68</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;13,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4660.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~966158~</id_polozka>
                    <znacka>966158</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>84</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;betonové dělící pažení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3860.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~94890~</id_polozka>
                    <znacka>94890</znacka>
                    <nazev>PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>82</por_cislo>
                    <popis>Provizorní podepření 1/2 mostu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3OP</id_mj>
                    <mnozstvi>38.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>38.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,6*3,0*8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>421.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~931325~A</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>78</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řezaná spára ve vozovce&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  9,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~931325~B</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>79</por_cislo>
                    <popis>s předtěsněním</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>34.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>34.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél říms&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;(obruby) &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 13,5+5,0*2+6,0+2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~917224~</id_polozka>
                    <znacka>917224</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>76</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby u vozovky&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0*2+6,0+2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~917223~</id_polozka>
                    <znacka>917223</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>75</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>33.150000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>33.150000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0*2+0,55+1,0+2,5*2+2,3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél schodiště  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~91355~</id_polozka>
                    <znacka>91355</znacka>
                    <nazev>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>74</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.připevnění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1040.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~91345~</id_polozka>
                    <znacka>91345</znacka>
                    <nazev>NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>73</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sp.st.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>704.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~91238~</id_polozka>
                    <znacka>91238</znacka>
                    <nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>72</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~9112B1~</id_polozka>
                    <znacka>9112B1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>66</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~911EC2~</id_polozka>
                    <znacka>911EC2</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>69</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;etapa 1, 2, 6  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>563.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~935212~</id_polozka>
                    <znacka>935212</znacka>
                    <nazev>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>80</por_cislo>
                    <popis>skluz</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vlevo před mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>488.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~938442~</id_polozka>
                    <znacka>938442</znacka>
                    <nazev>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>81</por_cislo>
                    <popis>pro spárování</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>37.460000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>37.460000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,1*14,3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla na vtoku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*1,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~919111~</id_polozka>
                    <znacka>919111</znacka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>77</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>31.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zaříznutí pro proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;29,0+1,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>87.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~911EC9~</id_polozka>
                    <znacka>911EC9</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>71</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>MDEN</id_mj>
                    <mnozstvi>8778.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8778.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad cca33 týdnů  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*33*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 205~SO 205~9~911EC3~</id_polozka>
                    <znacka>911EC3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>70</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;etapa 1, 2, 6  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>593.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 206</id_objekt>
        <znacka>SO 206</znacka>
        <nazev>Most ev.č. 102-014</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 206~SO 206</id_objekt>
            <znacka>SO 206</znacka>
            <nazev>Most ev.č. 102-014</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>33.630000</mnozstvi>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~029412~</id_polozka>
                    <znacka>029412</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>10000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>796.493000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>796.493000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113328  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,872*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pol.122738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,06*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.12960  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;48,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;304,845*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966128  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;17,856*2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;E+A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~014102~B</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>beton prostý</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>6.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966158  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~014102~C</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>C</varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>železobeton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>67.408000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>67.408000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966168  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;26,963*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~02950~</id_polozka>
                    <znacka>02950</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>výpočet zatížitelnosti</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>30000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~02953~</id_polozka>
                    <znacka>02953</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>1. HMP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~0~014102~E</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>E</varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>živice</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.336000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.336000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113338  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,14*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>200.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~113765~</id_polozka>
                    <znacka>113765</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>řezaná spára ve vozovce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~11511~</id_polozka>
                    <znacka>11511</znacka>
                    <nazev>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>HOD</id_mj>
                    <mnozstvi>672.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>672.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*12*14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~11525~</id_polozka>
                    <znacka>11525</znacka>
                    <nazev>PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>DN 500 mm vč.podpěrné konstrukce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>22.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;22,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1110.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~122738~</id_polozka>
                    <znacka>122738</znacka>
                    <nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.060000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.060000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemní hrázka&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  8,06&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>367.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~12960~</id_polozka>
                    <znacka>12960</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>48.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mezi opěrami  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*20,0*0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>304.845000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>304.845000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((8,0+12,2)*0,5*2,1-2,5*1,2)*14,5+3,0*4,0*1,7*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>312.905000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>312.905000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,06+304,845&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>77.490000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>77.490000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;základy   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,9*2,1*(15,0+2,5+3,0)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~17780~</id_polozka>
                    <znacka>17780</znacka>
                    <nazev>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.063000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.063000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2,0+0,5)*0,5*0,75*(3,6+5,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>614.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~17180~</id_polozka>
                    <znacka>17180</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>19.396000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.396000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahové kužele  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,1416*4,2*4,2*2,1/3/2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>526.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~113328~</id_polozka>
                    <znacka>113328</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>14.872000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.872000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,22&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~113338~</id_polozka>
                    <znacka>113338</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>10.140000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10.140000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~1~113728~</id_polozka>
                    <znacka>113728</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>13.090000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13.090000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,0m pro proviz.komunikaci &lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,0*29,5*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*29,5*0,05+(2,8*4,5+2,2*25,0)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1470.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~21263~</id_polozka>
                    <znacka>21263</znacka>
                    <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>22.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11,1*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~22694~</id_polozka>
                    <znacka>22694</znacka>
                    <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>14.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,24&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>23700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~22695A~</id_polozka>
                    <znacka>22695A</znacka>
                    <nazev>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>31.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*2,6*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0+1,0)*2,6*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~264727~</id_polozka>
                    <znacka>264727</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>76.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>76.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~264827~</id_polozka>
                    <znacka>264827</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>28.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>28.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úprava u spáry v ose mostu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2550.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~227831~</id_polozka>
                    <znacka>227831</znacka>
                    <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>308.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>308.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;22*7,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2210.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~26174~</id_polozka>
                    <znacka>26174</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>176.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>176.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 4,0m mimo R3 a opěru  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;22*4,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1420.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~26184~</id_polozka>
                    <znacka>26184</znacka>
                    <nazev>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>132.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>132.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad skrz opěru a do R3 - 3m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;22*3,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~27231~</id_polozka>
                    <znacka>27231</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>betonové dělící pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3070.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~2~28999~</id_polozka>
                    <znacka>28999</znacka>
                    <nazev>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis>těsnící fólie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>72.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>72.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,5*10,4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>96.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace> Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~3</id_stavdil>
                <znacka>3</znacka>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~3~31717~</id_polozka>
                    <znacka>31717</znacka>
                    <nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>vč.vrtání a vlepení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 6 kg/kus, po 1m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(12+7)*6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>131.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~3~317326~</id_polozka>
                    <znacka>317326</znacka>
                    <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>6.433000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.433000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,65+0,45*0,3)*11,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,65+0,5*0,3)*5,95&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9980.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~3~317365~</id_polozka>
                    <znacka>317365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>1.029000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.029000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,433*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25900.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~3~389325~</id_polozka>
                    <znacka>389325</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>52.647000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>52.647000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;základy &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,8*0,5*11,403*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dříky opěr&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,5*0,704*11,403*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla - čelní zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(15,95+6,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;NK  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,5*0,5*2+1,95*0,3+0,2*0,2)*10,403+2,95*0,2*1,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;(10,4*0,5-8,0*0,2)*2,95+0,6*0,2*10,4*2=13,116 [F]&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~3~389365~</id_polozka>
                    <znacka>389365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>Odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>8.376000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.376000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;52,347*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~3~327215~</id_polozka>
                    <znacka>327215</znacka>
                    <nazev>PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opevnění vodoteče  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,5*3,0*1,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3830.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~434114~</id_polozka>
                    <znacka>434114</znacka>
                    <nazev>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>revizní schodiště</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.296000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.296000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,18*0,75*16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~451312~</id_polozka>
                    <znacka>451312</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>C12/15 X0 - podkladní beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.922000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.922000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,15*9,8+0,7*2,2)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~451314~</id_polozka>
                    <znacka>451314</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>C20/25 XF3 - lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>16.839000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.839000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*5,7*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél římsy + zakončení říms - pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,3-0,25)*(5,95+2,5*2)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,05*12,1+2,5*4,0)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0)*0,1*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (8,5+8,2)*4,8*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+F+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>ŠP podsyp</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>33.887000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>33.887000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochrana těsnící vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,5*10,4*2*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;tl.100 mm&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,05*12,1+2,5*4,0)*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0)*0,1*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (8,5+8,2)*4,8*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~465512~</id_polozka>
                    <znacka>465512</znacka>
                    <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.200 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>24.093000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.093000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,05*12,1+2,5*4,0)*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,8-0,25)*5,0)*0,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy a svahové kužele levá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (8,5+8,2)*4,8*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~46251~</id_polozka>
                    <znacka>46251</znacka>
                    <nazev>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u bet.prahu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*1,5*(3,0+3,6)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>968.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~467314~</id_polozka>
                    <znacka>467314</znacka>
                    <nazev>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.640000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.640000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*0,8*(3,0+3,6)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~4~45860~</id_polozka>
                    <znacka>45860</znacka>
                    <nazev>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>171.080000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>171.080000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;16,45&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*10,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2350.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~6</id_stavdil>
                <znacka>6</znacka>
                <nazev>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~6~62745~</id_polozka>
                    <znacka>62745</znacka>
                    <nazev>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>35.520000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>35.520000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opevnění vodoteče&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,5*2,0*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*14,7*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>567.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~582621~</id_polozka>
                    <znacka>582621</znacka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.60 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>17.985000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>17.985000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél římsy + zakončení říms - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,3*5,95+(2,3-0,25)*2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>497.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~574B34~</id_polozka>
                    <znacka>574B34</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>ACO 11+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>222.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>222.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun. &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,0*29,0+2,8*4,5+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~574D56~</id_polozka>
                    <znacka>574D56</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis>ACL 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>193.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>193.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun. &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 2,8*4,5+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>309.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~574E46~</id_polozka>
                    <znacka>574E46</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>ACP 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>193.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>193.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nová vozovka nad mezerovitým betonem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun. &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 2,8*4,5+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>213.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~572214~</id_polozka>
                    <znacka>572214</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 0,3 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>193.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>193.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;193,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~56335~</id_polozka>
                    <znacka>56335</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis>tl.220 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>67.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>67.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,8*4,5+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>170.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~56363~</id_polozka>
                    <znacka>56363</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis>tl.150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>67.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>67.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,8*4,5+2,2*25,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>119.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~572123~</id_polozka>
                    <znacka>572123</znacka>
                    <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis>PI-EP 0,6 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>193.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>193.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;126,0+67,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~5~572224~</id_polozka>
                    <znacka>572224</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 1,2 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>222.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>222.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;222,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>21.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~7~711412~</id_polozka>
                    <znacka>711412</znacka>
                    <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>107.970000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>107.970000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2,95+(1,2+1,3+0,45)*2)*12,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>508.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~7~78383~</id_polozka>
                    <znacka>78383</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>60</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>3.465000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.465000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje římsy užší&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,15+0,15)*11,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>369.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~7~78382~</id_polozka>
                    <znacka>78382</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>59</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>4.680000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.680000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje NK&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,9+0,3)*1,95*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>319.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~7~711509~</id_polozka>
                    <znacka>711509</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis>ochranná a drenážní geotextilie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>109.330000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>109.330000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub NK, opěr a křídel vč.základů&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(2,95+(1,2+1,3+0,45)*2)*10,4+4,3*1,4*2+1,5*1,75*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~7~711502~</id_polozka>
                    <znacka>711502</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis>ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.950000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.950000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*2,95*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~7~76790R~</id_polozka>
                    <znacka>76790R</znacka>
                    <nazev>OBNOVA STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis>kamenná podezdívka + drátěný plot</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;5m+5m kamenné podezdívky + drátěný plot  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0+5,0+6,0+4,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;(brána)&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~8~89914~</id_polozka>
                    <znacka>89914</znacka>
                    <nazev>ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>64</por_cislo>
                    <popis>vč.zemních prací</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  4*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~8~86671~</id_polozka>
                    <znacka>86671</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 1000MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>63</por_cislo>
                    <popis>DN 100 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>10300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~8~86634~</id_polozka>
                    <znacka>86634</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>62</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1780.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~8~81458~</id_polozka>
                    <znacka>81458</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>61</por_cislo>
                    <popis>Výměna kanalizačního potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2240.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 206~SO 206~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~966168~</id_polozka>
                    <znacka>966168</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>85</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>26.903000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>26.903000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;klenba  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,45*4,0*11,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;žb.deska  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,3*3,75*3,16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;římsy &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,35*0,8+0,25*0,8)*4,6+0,2*0,55*4,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~966128~</id_polozka>
                    <znacka>966128</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>83</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>17.856000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>17.856000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;čelní zdi  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,7*0,5*3,0+0,5*1,0*5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,5*(3,5*1,5*2+2,0*1,0*2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,3*0,8*14,7*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~9111A3~</id_polozka>
                    <znacka>9111A3</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>65</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;beton.sloupky s madlem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>146.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~9113A3~</id_polozka>
                    <znacka>9113A3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>67</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>11.550000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.550000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>176.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~9117C1~</id_polozka>
                    <znacka>9117C1</znacka>
                    <nazev>SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>68</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.plastmalty a PKO, vč.napojení na silniční svodidlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>11.550000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.550000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4660.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~966158~</id_polozka>
                    <znacka>966158</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>84</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;betonové dělící pažení&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3860.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~94890~</id_polozka>
                    <znacka>94890</znacka>
                    <nazev>PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>82</por_cislo>
                    <popis>Provizorní podepření 1/2 mostu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3OP</id_mj>
                    <mnozstvi>56.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>56.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,5*2,0*8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>421.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~931325~A</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>78</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řezaná spára ve vozovce&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  9,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~931325~B</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>79</por_cislo>
                    <popis>s předtěsněním</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél říms (obruby)&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  11,55+5,0*2+5,95+2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~917224~</id_polozka>
                    <znacka>917224</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>76</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby u vozovky&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0*2+6,0+2,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~917223~</id_polozka>
                    <znacka>917223</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>75</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>34.700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>34.700000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,0*2+0,55*2*2+1,5+2,5*2+2,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél schodiště  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~91355~</id_polozka>
                    <znacka>91355</znacka>
                    <nazev>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>74</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.připevnění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1040.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~91345~</id_polozka>
                    <znacka>91345</znacka>
                    <nazev>NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>73</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sp.st.&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>704.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~91238~</id_polozka>
                    <znacka>91238</znacka>
                    <nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>72</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~9112B1~</id_polozka>
                    <znacka>9112B1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>66</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5.950000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.950000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,95&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~911EC2~</id_polozka>
                    <znacka>911EC2</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>69</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;etapa 1, 2, 6  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>563.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~935212~</id_polozka>
                    <znacka>935212</znacka>
                    <nazev>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>80</por_cislo>
                    <popis>skluz</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>14.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vlevo před mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>488.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~938442~</id_polozka>
                    <znacka>938442</znacka>
                    <nazev>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>81</por_cislo>
                    <popis>pro spárování</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>35.520000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>35.520000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opevnění vodoteče&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,5*2,0*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*14,7*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~919111~</id_polozka>
                    <znacka>919111</znacka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>77</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>31.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zaříznutí pro proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;29,0+1,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>87.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~969258~</id_polozka>
                    <znacka>969258</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>86</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výměna kanalizačního potrubí&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  6,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>740.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~911EC9~</id_polozka>
                    <znacka>911EC9</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>71</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>MDEN</id_mj>
                    <mnozstvi>8778.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8778.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad cca &lt;/t&gt;&lt;t&gt;33 týdnů&lt;/t&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*33*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 206~SO 206~9~911EC3~</id_polozka>
                    <znacka>911EC3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>70</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>114.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>114.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;etapa 1, 2, 6  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;38,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>593.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 207</id_objekt>
        <znacka>SO 207</znacka>
        <nazev>Most ev.č.102-017</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
        <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 207~SO 207</id_objekt>
            <znacka>SO 207</znacka>
            <nazev>Most ev.č.102-017</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>155.520000</mnozstvi>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <vypracoval>ing.Doležalová</vypracoval>
            <dat_zadani>2018-10-29</dat_zadani>
            <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
            <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~8~89914~</id_polozka>
                    <znacka>89914</znacka>
                    <nazev>ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>73</por_cislo>
                    <popis>vč.zemních prací</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>42.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>42.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odvodňující jímka DN 800, výšky 500 mm ve výkopu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(6+8)*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~8~87627~</id_polozka>
                    <znacka>87627</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>71</por_cislo>
                    <popis>110/94 - rezervní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>85.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>85.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá římsa  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(29,3+0,5*2)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá římsa  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(23,8+0,5*2)*1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>150.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~8~87727~</id_polozka>
                    <znacka>87727</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>72</por_cislo>
                    <popis>pro vedení řady 400</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>79.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>79.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá římsa  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(29,3+0,5*2)*1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá římsa  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(23,8+0,5*2)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>224.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~8~87459~</id_polozka>
                    <znacka>87459</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>70</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>0.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro vyvedení potrubí skrz křídlo  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~8~87446~</id_polozka>
                    <znacka>87446</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>69</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro vyvedení kanalizace opěrou 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>944.515000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>944.515000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,5*7,5*24,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odhad 55%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   D*0,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~11511~</id_polozka>
                    <znacka>11511</znacka>
                    <nazev>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>HOD</id_mj>
                    <mnozstvi>2352.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2352.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;(6+8)*12*14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~113328~</id_polozka>
                    <znacka>113328</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>36.450000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>36.450000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most mezi pažením  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*(33,0-16,8)*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1259.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1259.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zásyp mostu - výkop minus kamenivo a&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;betony zdí, op.2, křídel, přech.desky, podkl.bet, ..&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1717,3-(148,4+51,6)-(105,75+29,1+54,7+29,8+25,2-29,0)-1,0*4,5*9,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~113728~</id_polozka>
                    <znacka>113728</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>54.450000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>54.450000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka na mostě a pro výkop (mezi pažením)  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,6*33,0*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1470.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1905.220000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1905.220000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1717,3+187,92&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~114142~</id_polozka>
                    <znacka>114142</znacka>
                    <nazev>ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA SUCHO VČ PODKL, ODVOZ DO 2KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>30.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>30.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;v místě nové zdi - odhad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;100,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~11120~</id_polozka>
                    <znacka>11120</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KŘOVIN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>30.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>30.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;30,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>40.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~11353~</id_polozka>
                    <znacka>11353</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>48.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(23,3+1,0)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>187.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~17780~</id_polozka>
                    <znacka>17780</znacka>
                    <nazev>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.těsnící fólie v hrázce</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>187.920000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>187.920000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3,2+1,6)*0,5*0,8*(35,0+52,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;po odstranění nánosů pro těsnící hrázku  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,88&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>614.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~12960~</id_polozka>
                    <znacka>12960</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>20.880000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.880000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odstranění nánosů pro těsnící hrázku&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (1,1+0,5)*0,5*0,3*(35,0+52,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~122738~</id_polozka>
                    <znacka>122738</znacka>
                    <nazev>ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>187.920000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>187.920000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zemní hrázka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;187,92&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>367.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~11329~</id_polozka>
                    <znacka>11329</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH, PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>Možno využít na zához nebo dlažbu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>50.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>50.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;před opěrami  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*10,0*0,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*10,0*0,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>763.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje i odstranění podkladu, veškerou manipulaci s vybouraným materiálem vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~131838~</id_polozka>
                    <znacka>131838</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>515.190000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>515.190000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,5*7,5*24,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odhad 30%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  D*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>723.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~131938~</id_polozka>
                    <znacka>131938</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>171.730000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>171.730000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,5*7,5*24,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odhad 10%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  D*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1350.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~138438~</id_polozka>
                    <znacka>138438</znacka>
                    <nazev>DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>85.865000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>85.865000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,5*7,5*24,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odhad 5%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  D*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~1~138938~</id_polozka>
                    <znacka>138938</znacka>
                    <nazev>DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>34.346000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>34.346000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(6,0*11,3-1,5*2,5)+4,5*6,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*8,0*10,7+1,0*1,0*10,0+4,0*5,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,5*7,5*24,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odhad 2%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  D*0,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~434114~</id_polozka>
                    <znacka>434114</znacka>
                    <nazev>SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis>revizní schodiště</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>0.810000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.810000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,18*0,75*10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~420324~</id_polozka>
                    <znacka>420324</znacka>
                    <nazev>PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>C25/30-XF2, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>25.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>25.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,8&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*7,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3360.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~451314~</id_polozka>
                    <znacka>451314</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis>C20/25 XF3 - lože dlažby a schodiště</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>19.420000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.420000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*4,0*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;násypové těleso&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v úrovni vodoteče &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*30,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení římsy - pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*5,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sjezd do koryta - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 4,0*26,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení skluzu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,6*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;D+B+A+C+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>ŠP podsyp</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>218.865000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>218.865000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochrana těsnící vrstvy - viz fólie&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  172,05&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;t&gt;      &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;schodiště &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,4*4,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod dlažbou tl.100 mm  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;násypové těleso&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v úrovni vodoteče &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*30,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení římsy - pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*5,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sjezd do koryta - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 4,0*26,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní přechodový klín  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(6,0*1,0+1,2*0,6)*9,5+(8,0*1,0+1,5*0,6)*9,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+G+H+C+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~421325R~</id_polozka>
                    <znacka>421325R</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 + PŘEDPJATÉ NOSNÍKY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis>Kompletní nosná konstrukce výšky 770 mm vč.zabetonovaných předpjatých nosníků z vysokopevnostního betonu se stlačenou výškou z betonu C110/130 XF2 a beton.výztuže</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>195.520000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>195.520000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,4*20,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~451312~</id_polozka>
                    <znacka>451312</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis>C12/15 X0 - podkladní beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>28.990000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>28.990000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,0*10,1*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;op.zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(3,6*10,3+4,6*10,3)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přech.desky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*7,0*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,35*6,3*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;F+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~465512~</id_polozka>
                    <znacka>465512</znacka>
                    <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.200 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>36.720000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>36.720000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;násypové těleso&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;v úrovni vodoteče &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*30,0*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení římsy - pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*5,0*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sjezd do koryta - pravá strana &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 4,0*26,0*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení skluzu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,6*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~420365~</id_polozka>
                    <znacka>420365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis>odhad 170 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>4.284000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.284000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;25,2*0,170&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~46251~</id_polozka>
                    <znacka>46251</znacka>
                    <nazev>ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>72.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>72.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5*1,0*(15,0+33,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>968.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~4~467314~</id_polozka>
                    <znacka>467314</znacka>
                    <nazev>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*0,8*30,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~3</id_stavdil>
                <znacka>3</znacka>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~317365~</id_polozka>
                    <znacka>317365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>6.664000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.664000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;41,648*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25900.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~333365~</id_polozka>
                    <znacka>333365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis>odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>21.819000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.819000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;136,367*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~327365~</id_polozka>
                    <znacka>327365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>Odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>16.920000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.920000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;105,75*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~317326~</id_polozka>
                    <znacka>317326</znacka>
                    <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50 (B50)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>41.648000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>41.648000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;širší  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,7+1,95*0,27)*29,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;užší  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,7+0,45*0,27)*23,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.zeď   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,7+0,45*0,27)*(3,0+20,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na stáv.zdi   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,27*7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9980.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~333325~</id_polozka>
                    <znacka>333325</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>136.367000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>136.367000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dříky opěr  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5*3,48+0,4*0,64)*9,47+(1,5*3,67+0,4*0,64)*9,49&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,8+0,8)*0,5*3,0*0,5*2+(2,5*6,0-3,0*0,5*0,5)*0,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(4,4+0,8)*0,5*5,5*0,5+4,4*3,0*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5240.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~31717~</id_polozka>
                    <znacka>31717</znacka>
                    <nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>vč.vrtání a vlepení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>378.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>378.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 6 kg/kus, po 1m na NK &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;21*6,0*(2+1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>131.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~3~327325~</id_polozka>
                    <znacka>327325</znacka>
                    <nazev>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>105.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>105.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;základ &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(4,0*0,75+3,0*0,75)*10,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dřík  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,75*(2,25+4,85)*0,5*20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5630.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~029412~</id_polozka>
                    <znacka>029412</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>10000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~014102~C</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>C</varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>železobeton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>576.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>576.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966168  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;230,64*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~02950~</id_polozka>
                    <znacka>02950</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>výpočet zatížitelnosti</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>30000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~02953~</id_polozka>
                    <znacka>02953</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>1. HMP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>3978.455000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3978.455000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113328&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  36,45*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.114142&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  30,0*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.122738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;187,92*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.12960  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,88*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1717,3*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;F+G+H+I+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;J&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~014102~B</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>prostý beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>44.183000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>44.183000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966158  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;11,65*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pol.97816  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,56*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~0~014102~D</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>D</varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>izolace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>3.629000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.629000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.97817  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;151,2*0,01*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1740.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~21263~</id_polozka>
                    <znacka>21263</znacka>
                    <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz křídlo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>48.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,5+1,7+13,5+1,7+0,7+20,0+4*0,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~22694R~</id_polozka>
                    <znacka>22694R</znacka>
                    <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy
Viditelná pohledová plocha</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>331.410000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>331.410000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,2*(9,9+2,5+1,5+9,8+8,1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 4,5*(5,9+11,7+3,7)+4,0*(12,0+1,0+12,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~26184~</id_polozka>
                    <znacka>26184</znacka>
                    <nazev>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>188.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>188.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 90% délky vč.vrty skrz stáv.základ   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;209,0*0,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~28999~</id_polozka>
                    <znacka>28999</znacka>
                    <nazev>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>těsnící fólie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>172.050000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>172.050000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,7*8,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,3*(9,0+3,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zdi  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,5*10,0+2,5*10,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>96.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~227831~</id_polozka>
                    <znacka>227831</znacka>
                    <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>209.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>209.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0*19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2210.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~26174~</id_polozka>
                    <znacka>26174</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 10% délky   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;209,0*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1420.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~21341~</id_polozka>
                    <znacka>21341</znacka>
                    <nazev>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>0.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;žebro&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  0,15*0,04*20,8*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~272325~</id_polozka>
                    <znacka>272325</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>29.088000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>29.088000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,4*1,2*10,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3890.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~272365~</id_polozka>
                    <znacka>272365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>Odhad 140 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>4.072000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.072000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;29,088*0,140&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~2~285391~</id_polozka>
                    <znacka>285391</znacka>
                    <nazev>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>70.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>70.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stáv.nábřežní zeď - 2prof/200 mm  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0/0,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>244.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~9111C1~</id_polozka>
                    <znacka>9111C1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>74</por_cislo>
                    <popis>Kompletní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na křídle  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>884.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~931325~</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>80</por_cislo>
                    <popis>s předtěsněním</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>53.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>53.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél říms  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;29,3+23,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~91355~</id_polozka>
                    <znacka>91355</znacka>
                    <nazev>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>77</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.připevnění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>1040.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~966158~</id_polozka>
                    <znacka>966158</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>83</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>11.650000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>11.650000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;chodník  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,25*23,3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3860.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~966168~</id_polozka>
                    <znacka>966168</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>84</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>230.640000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>230.640000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,58*0,3*23,3*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;NK&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  9,85*16,8*0,15+0,35*0,83*16,5*7+1,05*0,3*0,35*6*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5*3,0+1,0*1,0)*10,16*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídla  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(4,0+3,5)*0,6*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zábradlí  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sloupky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,55*1,0*(0,7*2+0,5*2+0,25*6)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;madlo a výplň  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,3*0,3*23,3+0,35*0,1*(23,3-3,9)*2)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsa na stáv.zdi  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,27*7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F+G&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~9112B1~</id_polozka>
                    <znacka>9112B1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>75</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.kotvení, plastmalty a a PKO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>81.300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>81.300000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;29,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá strana  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23,8-1,5+3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0+7,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~917224~</id_polozka>
                    <znacka>917224</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>79</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>7.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby u vozovky  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0+2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~91345~</id_polozka>
                    <znacka>91345</znacka>
                    <nazev>NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>76</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sp.st.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*3+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>704.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~917223~</id_polozka>
                    <znacka>917223</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>78</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>16.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u schodiště   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél zakončení římsy -&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;zámk. dlažby  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5+2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél zakončení římsy - kamen.dlažby  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0+2,0+0,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~97816~</id_polozka>
                    <znacka>97816</znacka>
                    <nazev>ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>85</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>7.560000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.560000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad tl.50 mm  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*16,8*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3520.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~93152~</id_polozka>
                    <znacka>93152</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>81</por_cislo>
                    <popis>mostní závěr s jednodychým těsněním spáry
PŮDORYSNÁ DÉLKA !!!!!</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;10,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>22400.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu)
- dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení
- řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech
- bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení
- pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění
- zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení
- zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úprava  most. závěru  ve styku  s ostatními konstrukcemi  a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.)
- ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
- ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření
- konečné  úpravy most. závěru jako  povrchové  povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru
- opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~935212~</id_polozka>
                    <znacka>935212</znacka>
                    <nazev>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>82</por_cislo>
                    <popis>skluz</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>488.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~9~97817~</id_polozka>
                    <znacka>97817</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>86</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>151.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>151.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,0*16,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>161.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~574B34~</id_polozka>
                    <znacka>574B34</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>285.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>285.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- mezi dilatace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*20,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~572214~</id_polozka>
                    <znacka>572214</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 0,35 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>571.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>571.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- mezi dilatace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*20,8*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~575F53~</id_polozka>
                    <znacka>575F53</znacka>
                    <nazev>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>60</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>159.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>159.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;1m na přech.desku&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   7,0*(20,8+1,0*2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>528.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~576412~</id_polozka>
                    <znacka>576412</znacka>
                    <nazev>POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>61</por_cislo>
                    <popis>Posyp MA drtí fr. 4/8</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>159.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>159.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;1m na přech.desku&lt;/t&gt;&lt;v&gt;   7,0*(20,8+1,0*2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~574D46~</id_polozka>
                    <znacka>574D46</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>145.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>145.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- mezi dilatace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*20,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>257.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~582621~</id_polozka>
                    <znacka>582621</znacka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>62</por_cislo>
                    <popis>Dlažba tl.60 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení římsy vlevo za mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*2,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>497.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~56334~</id_polozka>
                    <znacka>56334</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>ŠD tl.200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>145.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>145.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení římsy vlevo za mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*2,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>138.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~574D56~</id_polozka>
                    <znacka>574D56</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>140.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>140.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>309.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~574E88~</id_polozka>
                    <znacka>574E88</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>59</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>140.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>140.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>379.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~56333~</id_polozka>
                    <znacka>56333</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>ŠD tl.150 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>140.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>140.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~5~572123~</id_polozka>
                    <znacka>572123</znacka>
                    <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>140.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>140.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní napojení - 2x10m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,0*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 207~SO 207~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2>Associated Building Productions</nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~7~78382~</id_polozka>
                    <znacka>78382</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>67</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>20.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje NK&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,5*20,8*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>319.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~7~711442~</id_polozka>
                    <znacka>711442</znacka>
                    <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>64</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>214.320000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>214.320000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,4*(20,8+1,0*2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>664.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~7~711509~</id_polozka>
                    <znacka>711509</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>66</por_cislo>
                    <popis>ochranná a drenážní geotextilie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>272.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>272.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub opěr a křídel a zdí vč.základů &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*8,5+3,0*2,0*2+6,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;op.2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,7*9,0+5,5*3,0+3,0*4,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,0*(4,2+2,75+0,7)+10,0*(2,9+1,75+0,7)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~7~711412~</id_polozka>
                    <znacka>711412</znacka>
                    <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>63</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>72.700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>72.700000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub opěr - pod drenáž  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,5*4,0+9,0*4,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>508.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~7~711502~</id_polozka>
                    <znacka>711502</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>65</por_cislo>
                    <popis>ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>56.160000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>56.160000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(2,1+0,6)*20,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 207~SO 207~7~78383~</id_polozka>
                    <znacka>78383</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>68</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>15.930000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>15.930000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje říms&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,15+0,15)*(29,3+23,8)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>369.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2017-11-23</zahajeni>
                    <dokonceni>2017-11-23</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 253</id_objekt>
        <znacka>SO 253</znacka>
        <nazev>Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 253~SO 253</id_objekt>
            <znacka>SO 253</znacka>
            <nazev>Opěrné zdi – Davle – Štěchovice – vlevo</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>2680.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~11511~</id_polozka>
                    <znacka>11511</znacka>
                    <nazev>ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>HOD</id_mj>
                    <mnozstvi>31920.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31920.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;všechny jímky odhad 12hod/den, 14 dní&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;viz jímky &lt;/t&gt;&lt;v&gt;190&lt;/v&gt;&lt;t&gt;ks&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*12*14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládlku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5203.275000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5203.275000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;od zemní pláně  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odhad 55%  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A*0,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~131838~</id_polozka>
                    <znacka>131838</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládlku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2838.150000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2838.150000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;od zemní pláně  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 30%  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>723.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~131938~</id_polozka>
                    <znacka>131938</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládlku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>946.050000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>946.050000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;od zemní pláně  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 10%  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1350.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~138438~</id_polozka>
                    <znacka>138438</znacka>
                    <nazev>DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládlku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>283.815000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>283.815000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;od zemní pláně  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 3%  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A*0,03&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~138938~</id_polozka>
                    <znacka>138938</znacka>
                    <nazev>DOLAMOVÁNÍ HLOUBENÝCH VYKOPÁVEK TŘ. III, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládlku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>189.210000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>189.210000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;od zemní pláně  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,0*(1,25+1,75)*0,5*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 2%  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A*0,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dolamování označuje těžení výkopu bez použití trhavin.
položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9460.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9460.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9460,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~1~17180~</id_polozka>
                    <znacka>17180</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3547.688000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3547.688000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,0*(0,5+1,0)*0,5*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>526.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~21263~</id_polozka>
                    <znacka>21263</znacka>
                    <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zeď</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1839.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1839.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 109,8+710,27+707,42+49,26&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;vyústění po 6 m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*1576,5/6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~21361~</id_polozka>
                    <znacka>21361</znacka>
                    <nazev>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1576.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1576.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub zdí k drenáži - odhad 1m na celou délku zdí&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*(109,8+710,27+707,42+49,26)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>54.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~22694~</id_polozka>
                    <znacka>22694</znacka>
                    <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>788.375000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>788.375000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 109,8+710,27+707,42+49,26&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pažící stěna na celé délky zdí- odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,75&lt;/v&gt;&lt;t&gt;t&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*1576,75/1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>23700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~22695A~</id_polozka>
                    <znacka>22695A</znacka>
                    <nazev>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>3153.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3153.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~227831~</id_polozka>
                    <znacka>227831</znacka>
                    <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>kompletní s roznášecí hlavou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>13378.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>13378.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+7,0)*(70+445)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+7,0)*444&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+7,0)*32&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2210.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~26174~</id_polozka>
                    <znacka>26174</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5946.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5946.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 50% délky - ode dna výkopu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,0+6,0)*(70+445)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,0+6,0)*444&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,0+6,0)*32&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(A+B+C)*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1420.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~26184~</id_polozka>
                    <znacka>26184</znacka>
                    <nazev>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>5946.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5946.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad 50% délky - ode dna výkopu&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,0+6,0)*(70+445)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,0+6,0)*444&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,0+6,0)*32&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(A+B+C)*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~264727~</id_polozka>
                    <znacka>264727</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2890.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2890.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,5*1576,5/1,5*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~264827~</id_polozka>
                    <znacka>264827</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 500MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>pro zápory</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>2890.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2890.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pažící stěna - od zemní pláně - odhad 50%&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  5,5*1576,5/1,5*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2550.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~2~28999~</id_polozka>
                    <znacka>28999</znacka>
                    <nazev>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis>těsnící fólie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>4730.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4730.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,0*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>96.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace> Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~3</id_stavdil>
                <znacka>3</znacka>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~3~327325~</id_polozka>
                    <znacka>327325</znacka>
                    <nazev>ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF4, vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar, letopočtu výstavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3728.215000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3728.215000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 1&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (1,38&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+0,8*1,02)*109,8+(1,38&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+0,8*(1,0+1,53)*0,5)*710,27&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,38&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+0,8*(1,0+1,38)*0,5)*707,42&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,38&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+0,8*(1,0+1,16)*0,5)*49,26&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ozub před zdí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;195,853*0,228&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet chrliče ve zdech &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-0,5*0,8*0,16*262&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5630.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~3~327365~</id_polozka>
                    <znacka>327365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>Odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>596.514000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>596.514000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3728,215*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~4~451312~</id_polozka>
                    <znacka>451312</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>C12/15 X0 - podkladní beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>852.768000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>852.768000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 1&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  0,15*3,6*(110,4+710,9)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,15*3,6*708,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;část 3&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  0,15*3,6*49,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~4~451314~</id_polozka>
                    <znacka>451314</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>C20/25n XF3 - lože dlažby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení přímé &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,1*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení u sjezdu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,1*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>ŠP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1419.075000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1419.075000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochrana těsnící vrstvy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  3,0*1576,75*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~4~46321~</id_polozka>
                    <znacka>46321</znacka>
                    <nazev>ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1576.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1576.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na celé délce zdí - odhad&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,0*1,0*1576,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~4~465512~</id_polozka>
                    <znacka>465512</znacka>
                    <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.200 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>16.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení přímé &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,2*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení u sjezdu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~4~461315~</id_polozka>
                    <znacka>461315</znacka>
                    <nazev>PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis>C30/37  XF4 - betonový práh</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>9.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení přímé &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,8*0,5*1,0*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;ukončení u sjezdu &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,8*0,5*9,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;C+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~6</id_stavdil>
                <znacka>6</znacka>
                <nazev>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~6~62745~</id_polozka>
                    <znacka>62745</znacka>
                    <nazev>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>vč.vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>508.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>508.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 - odhad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*508,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>567.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~7~78381~</id_polozka>
                    <znacka>78381</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>863.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>863.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,4+1,45-0,15)*508,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~7~78383~</id_polozka>
                    <znacka>78383</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>625.425000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>625.425000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,15+0,15)*508,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;ostatní C1 a C2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,15+0,15)*1576,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>369.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~931325~</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>508.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>508.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 - mezi římsou a vozovkou &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 508,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~912153~</id_polozka>
                    <znacka>912153</znacka>
                    <nazev>SVODNICE SAMOSTATNÁ - DEMONTÁŽ A ODVOZ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>129.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>129.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 + napojení &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 508,0/4,0+1+1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>208.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje demontáž stávající svodnice, její odvoz do skladu nebo do šrotu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~912151~</id_polozka>
                    <znacka>912151</znacka>
                    <nazev>SVODNICE SAMOSTATNÁ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.deformačních podložek a spojovacího materiálu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>129.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>129.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 + napojení &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 508,0/4,0+1+1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a montáž svodnice s předepsanou povrchovou úpravou, včetně nutných spojovacích prvků</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~91238~</id_polozka>
                    <znacka>91238</znacka>
                    <nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~9117C1~</id_polozka>
                    <znacka>9117C1</znacka>
                    <nazev>SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.kotvení do římsy, plastmalty a PKO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1576.750000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1576.750000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;109,8+710,27+707,42+49,26&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4660.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků
- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky
- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr
- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření
nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~931335~</id_polozka>
                    <znacka>931335</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>zatěsnění příčných spar stáv.římsy</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>169.333000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.333000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,15+1,45+0,4)*508,0/6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>194.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~917223~</id_polozka>
                    <znacka>917223</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>mimo vozovku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>45.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>45.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení přímé &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,0*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~917224~</id_polozka>
                    <znacka>917224</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>u vozovky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>35.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>35.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení přímé &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ukončení u sjezdu &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~936502~</id_polozka>
                    <znacka>936502</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>chrliče</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>8908.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8908.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;940x920/5 - 34 kg/kus po 6 m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;t&gt;1572,0/6,0=262 ks&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;262*34&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>174.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~966138~</id_polozka>
                    <znacka>966138</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>200.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>200.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;typ C2 - km 13,81 - 14,01 = 200 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*200,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2810.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~9~938541~</id_polozka>
                    <znacka>938541</znacka>
                    <nazev>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1016.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1016.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď typ C3.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; (0,4+1,45+0,15)*508,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>145.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~8~89914~</id_polozka>
                    <znacka>89914</znacka>
                    <nazev>ŠACHTOVÉ BETONOVÉ SKRUŽE SAMOSTATNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis>vč.zemních prací</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>190.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>190.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dl.zdi  109,8+710,27+707,42+49,26=1 576,750 m&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;6 ks/50m&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (1550/50)*6+4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1920.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 253~SO 253~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 253~SO 253~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>19441.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19441.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131.38  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5203,275+2838,15+946,05)*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.138.38  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(283,815+189,210)*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966138&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  200,0*2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 331</id_objekt>
        <znacka>SO 331</znacka>
        <nazev>Přeložka kanalizace u mostu 102-012</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 331~SO 331</id_objekt>
            <znacka>SO 331</znacka>
            <nazev>Přeložka kanalizace u mostu 102-012</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-11</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 331~SO 331~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,0-1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 331~SO 331~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~87326~A</id_polozka>
                    <znacka>87326</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze
vč.napojení na stávající potrubí navařením</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nové potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~87633~</id_polozka>
                    <znacka>87633</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>PVC 125</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>196.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~87326~B</id_polozka>
                    <znacka>87326</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>PE 63 vč.napojení SDR 11 (PN16)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~899622~</id_polozka>
                    <znacka>899622</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>55.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~899621~</id_polozka>
                    <znacka>899621</znacka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~8~899901~</id_polozka>
                    <znacka>899901</znacka>
                    <nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 331~SO 331~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~7~71341~</id_polozka>
                    <znacka>71341</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit. na mostě&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>415.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~7~71342~</id_polozka>
                    <znacka>71342</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přel.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>836.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 331~SO 331~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~9~96922~</id_polozka>
                    <znacka>96922</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>161.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~9~93650~</id_polozka>
                    <znacka>93650</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>590.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>590.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;590,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 331~SO 331~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 331~SO 331~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 331~SO 331~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 332</id_objekt>
        <znacka>SO 332</znacka>
        <nazev>Přeložka kanalizace u mostu 102-013</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 332~SO 332</id_objekt>
            <znacka>SO 332</znacka>
            <nazev>Přeložka kanalizace u mostu 102-013</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-12</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 332~SO 332~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,0-1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 332~SO 332~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~87326~A</id_polozka>
                    <znacka>87326</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze
vč.napojení na stávající potrubí navařením</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nové potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~87633~</id_polozka>
                    <znacka>87633</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>PVC 125</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>196.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~87326~B</id_polozka>
                    <znacka>87326</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>PE 63 vč.napojení  SDR 11 (PN16)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~899622~</id_polozka>
                    <znacka>899622</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>55.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~899621~</id_polozka>
                    <znacka>899621</znacka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~8~899901~</id_polozka>
                    <znacka>899901</znacka>
                    <nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 332~SO 332~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~7~71341~</id_polozka>
                    <znacka>71341</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit. na mostě&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>415.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~7~71342~</id_polozka>
                    <znacka>71342</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přel.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>836.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 332~SO 332~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~9~96922~</id_polozka>
                    <znacka>96922</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>161.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~9~93650~</id_polozka>
                    <znacka>93650</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>360.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>360.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;360,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 332~SO 332~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 332~SO 332~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 332~SO 332~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 333</id_objekt>
        <znacka>SO 333</znacka>
        <nazev>Přeložka kanalizace u mostu 102-014</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 333~SO 333</id_objekt>
            <znacka>SO 333</znacka>
            <nazev>Přeložka kanalizace u mostu 102-014</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-14</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 333~SO 333~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,0-1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 333~SO 333~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~87326~A</id_polozka>
                    <znacka>87326</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>HDPE 75x6,8 mm (DN65) tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16), nebo shodné dimenze
vč.napojení na stávající potrubí navařením</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nové potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~87633~</id_polozka>
                    <znacka>87633</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>PVC 125</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>196.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~87326~B</id_polozka>
                    <znacka>87326</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>PE 63 vč.napojení  SDR 11 (PN16)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>154.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~899622~</id_polozka>
                    <znacka>899622</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>55.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~899621~</id_polozka>
                    <znacka>899621</znacka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~8~899901~</id_polozka>
                    <znacka>899901</znacka>
                    <nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 333~SO 333~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~7~71341~</id_polozka>
                    <znacka>71341</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit. na mostě&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>415.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~7~71342~</id_polozka>
                    <znacka>71342</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přel.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>836.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 333~SO 333~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~9~96922~</id_polozka>
                    <znacka>96922</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>161.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~9~93650~</id_polozka>
                    <znacka>93650</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>360.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>360.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;360,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 333~SO 333~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 333~SO 333~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 333~SO 333~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 334</id_objekt>
        <znacka>SO 334</znacka>
        <nazev>Kanalizace ve Štěchovicích</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 334~SO 334</id_objekt>
            <znacka>SO 334</znacka>
            <nazev>Kanalizace ve Štěchovicích</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>700.400000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval>ing.Doležalová</vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-11</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~9~935111~</id_polozka>
                    <znacka>935111</znacka>
                    <nazev>ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>Kompletní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>369.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>369.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠŽ 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;180,0+160,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠŽ 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;50,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odpočet vpustě a čistící kusy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-0,5*(21+21)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku. Měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~9~93639~</id_polozka>
                    <znacka>93639</znacka>
                    <nazev>ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>kompletní - vyústění kanalizace z horské vpusti</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>8720.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~9~96688~</id_polozka>
                    <znacka>96688</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;v místě RŠ 21  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2550.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~9~919113~</id_polozka>
                    <znacka>919113</znacka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis>pro odbourání živice</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1736.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1736.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stoka a přípojky v komunikace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(700,4+60,4+107,4)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>176.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~897626~</id_polozka>
                    <znacka>897626</znacka>
                    <nazev>VPUSŤ ŠTĚRBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis>kompletní s kalovými koši vč. napojení potrubí přípojky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠŽ 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠŽ 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12700.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~897726~</id_polozka>
                    <znacka>897726</znacka>
                    <nazev>ČISTÍCÍ KUSY ŠTĚRBIN ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 400MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>21.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>21.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠŽ 1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠŽ 2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12300.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce
nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~89980~</id_polozka>
                    <znacka>89980</znacka>
                    <nazev>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>868.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>868.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;807,8+60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>95.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~899652~</id_polozka>
                    <znacka>899652</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>807.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>807.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;807,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~89722~</id_polozka>
                    <znacka>89722</znacka>
                    <nazev>VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky, případně možno vyčistit a sanovat stávající</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>21100.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~87445~</id_polozka>
                    <znacka>87445</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis>KGEM SN12 DN 300, nebo obdobné</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>807.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>807.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;196,95&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;156,74&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS4  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;165,19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS5  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;163,23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;t&gt;Celkem SD&lt;/t&gt;&lt;t&gt;: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ŠŽ viz TZ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;107,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;F+G&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1030.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~894145~</id_polozka>
                    <znacka>894145</znacka>
                    <nazev>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>kompletní - revizní šachty dešťové kanalizace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>31.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>31.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;RŠ&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  31&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>21100.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~875272~</id_polozka>
                    <znacka>875272</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis>DN 100 - dren.trubka ve výkopu - vč.zaslepení po zhotovení kanalizace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>700.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>700.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;196,95&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;156,74&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS4  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;165,19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS5  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;163,23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>241.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>868.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>868.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;700,4+107,4+60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~899309~</id_polozka>
                    <znacka>899309</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>868.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>868.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;700,4+107,4+60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~89945~</id_polozka>
                    <znacka>89945</znacka>
                    <nazev>VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>napojení do vpusti, a stoky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>2240.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~87434~</id_polozka>
                    <znacka>87434</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis>KGEM SN16 DN 200, nebo obdobné</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>60.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ul.vpustí viz TZ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>390.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~89712~</id_polozka>
                    <znacka>89712</znacka>
                    <nazev>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>Kompletní, vč.standardní mříže, vč. napojení potrubí přípojky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>17.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>17.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;17&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>7950.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~8~899642~</id_polozka>
                    <znacka>899642</znacka>
                    <nazev>ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>60.400000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.400000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>95.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~4~45131~</id_polozka>
                    <znacka>45131</znacka>
                    <nazev>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>z důvodu stabilizace zemního tělesa</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>5.534000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.534000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající trubní vedení - odhad 50 m DN300  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,1416*0,15*0,15*50,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křížení propustku s kanalizací - betonová plomba &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>ŠP podsyp a pískové lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>312.229000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>312.229000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ŠP podsyp  &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*0,15*700,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pískové lože + podsyp.klíny&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*0,1+0,5*0,1)*700,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ŠŽ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*0,1+0,5*0,1)*107,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod RŠ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*2,5*0,1*31&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,3*0,1+0,5*0,1)*60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~4~451312~</id_polozka>
                    <znacka>451312</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>podkladní beton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>98.904000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>98.904000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod stokou&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,3*0,1*700,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pod přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*0,1*60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2370.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody
vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2058.685000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2058.685000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;stoku&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*2,0*196,95&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS2  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*2,1*156,74&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS3  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*3,1*18,29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS4  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*2,0*165,19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS5  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*1,7*163,23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem stoka: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro přípojky štěrbin.žlabů  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*0,7*107,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*2,0*60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;F+G+H&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2446.185000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2446.185000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;387,5+2058,685&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1189.770000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1189.770000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*(2,0-0,6-0,35)*700,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro revizní šachty -&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;prům hl.2,0m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*1,5*2,0*31&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*(2,0-0,5-0,3)*60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>669.344000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>669.344000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*0,6*700,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ŠŽ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*0,6*107,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*0,5*60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis>Vč.příložného pažení a vč.případného čerpání vody
vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>387.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>387.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro revizní šachty -&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;prům hl.2,0m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5*2,5*2,0*31&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~12996~</id_polozka>
                    <znacka>12996</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení materiálu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>50.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>50.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;od HV - odhad   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;50,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>561.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~129946~</id_polozka>
                    <znacka>129946</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení materiálu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>150.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>150.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;150,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>280.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~1~113138~</id_polozka>
                    <znacka>113138</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>169.299000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>169.299000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*700,4*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ŠŽ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*107,4*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*60,4*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>879.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>4914.370000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4914.370000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.129946  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;150,0*0,04*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.12996  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;50,0*0,1*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;387,5*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2058,685*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~0~014102~C</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>C</varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>železobeton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.96688 - odhad 2,0m3/kus  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~0~014102~E</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>E</varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>živice</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>406.318000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>406.318000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113138  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;169,299*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>200.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~2~264816~</id_polozka>
                    <znacka>264816</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 400MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>propíchnutí kanalizace opěrou do vodoteče</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2380.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 334~SO 334~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~5~56334~</id_polozka>
                    <znacka>56334</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>provizorní zprovoznění komunikace - 2x ŠD 200 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2257.320000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2257.320000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*700,4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ŠŽ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*107,4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*60,4*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>138.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~5~56362~</id_polozka>
                    <znacka>56362</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>provizorní zprovoznění komunikace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1128.660000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1128.660000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;DS  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*700,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ŠŽ  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*107,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přípojky ul.vpustí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,3*60,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>78.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 334~SO 334~5~572422~</id_polozka>
                    <znacka>572422</znacka>
                    <nazev>JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>provizorní zprovoznění komunikace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1128.660000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1128.660000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1128,66&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>14.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 341</id_objekt>
        <znacka>SO 341</znacka>
        <nazev>Přeložka vodovodu u mostu 102-012</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 341~SO 341</id_objekt>
            <znacka>SO 341</znacka>
            <nazev>Přeložka vodovodu u mostu 102-012</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-18</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,0-1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~7~71341~</id_polozka>
                    <znacka>71341</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit. na mostě&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>415.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~7~71342~</id_polozka>
                    <znacka>71342</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přel.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>836.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~87327~A</id_polozka>
                    <znacka>87327</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nové potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~87633~</id_polozka>
                    <znacka>87633</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>PVC 150</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>196.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~87327~B</id_polozka>
                    <znacka>87327</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>IPE 90  SDR 11 (PN16),</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~89972~</id_polozka>
                    <znacka>89972</znacka>
                    <nazev>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>64.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~899621~</id_polozka>
                    <znacka>899621</znacka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~899901~</id_polozka>
                    <znacka>899901</znacka>
                    <nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~891127~</id_polozka>
                    <znacka>891127</znacka>
                    <nazev>ŠOUPÁTKA DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>7080.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~891126~</id_polozka>
                    <znacka>891126</znacka>
                    <nazev>ŠOUPÁTKA DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>6010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~891415~</id_polozka>
                    <znacka>891415</znacka>
                    <nazev>HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>kompletní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>13800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~87901R~</id_polozka>
                    <znacka>87901R</znacka>
                    <nazev>OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>PE 40 (popis viz TZ)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~8~899309~</id_polozka>
                    <znacka>899309</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~9~96912~</id_polozka>
                    <znacka>96912</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~9~93650~</id_polozka>
                    <znacka>93650</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>590.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>590.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;590,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~9~966894~</id_polozka>
                    <znacka>966894</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 341~SO 341~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 341~SO 341~2~27231~</id_polozka>
                    <znacka>27231</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>Opěrné bloky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>3070.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 342</id_objekt>
        <znacka>SO 342</znacka>
        <nazev>Přeložka vodovodu u mostu 102-013</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 342~SO 342</id_objekt>
            <znacka>SO 342</znacka>
            <nazev>Přeložka vodovodu u mostu 102-013</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-19</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,0-1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~7~71341~</id_polozka>
                    <znacka>71341</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit. na mostě&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>415.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~7~71342~</id_polozka>
                    <znacka>71342</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přel.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>836.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~87327~A</id_polozka>
                    <znacka>87327</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100  SDR 11 (PN16),</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nové potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~87633~</id_polozka>
                    <znacka>87633</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>PVC 150</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>196.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~87327~B</id_polozka>
                    <znacka>87327</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>IPE 90  SDR 11 (PN16),</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~89972~</id_polozka>
                    <znacka>89972</znacka>
                    <nazev>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>64.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~899621~</id_polozka>
                    <znacka>899621</znacka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~899901~</id_polozka>
                    <znacka>899901</znacka>
                    <nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~891127~</id_polozka>
                    <znacka>891127</znacka>
                    <nazev>ŠOUPÁTKA DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>7080.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~891126~</id_polozka>
                    <znacka>891126</znacka>
                    <nazev>ŠOUPÁTKA DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>6010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~891415~</id_polozka>
                    <znacka>891415</znacka>
                    <nazev>HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>kompletní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>13800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~87901R~</id_polozka>
                    <znacka>87901R</znacka>
                    <nazev>OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>PE 40 (popis viz TZ)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~8~899309~</id_polozka>
                    <znacka>899309</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~9~96912~</id_polozka>
                    <znacka>96912</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~9~93650~</id_polozka>
                    <znacka>93650</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>360.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>360.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;360,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~9~966894~</id_polozka>
                    <znacka>966894</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 342~SO 342~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 342~SO 342~2~27231~</id_polozka>
                    <znacka>27231</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>Opěrné bloky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>3070.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 343</id_objekt>
        <znacka>SO 343</znacka>
        <nazev>Přeložka vodovodu u mostu 102-014</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 343~SO 343</id_objekt>
            <znacka>SO 343</znacka>
            <nazev>Přeložka vodovodu u mostu 102-014</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <dat_zadani>2018-09-20</dat_zadani>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~1~132738~</id_polozka>
                    <znacka>132738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku, vč.příložného pažení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>459.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~1~17581~</id_polozka>
                    <znacka>17581</znacka>
                    <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>písek</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4,0-1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>skládka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~7~71341~</id_polozka>
                    <znacka>71341</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ PEVNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.100000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.100000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit. na mostě&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 7,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>415.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~7~71342~</id_polozka>
                    <znacka>71342</znacka>
                    <nazev>IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>ochrana potrubí</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přel.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>836.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy
- veškerý upevňovací a pomocný materiál
- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~8</id_stavdil>
                <znacka>8</znacka>
                <nazev>Potrubí</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~87327~A</id_polozka>
                    <znacka>87327</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>HDPE 110x10mm tlakové třídy PE100 SDR 11 (PN16),</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nové potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~87633~</id_polozka>
                    <znacka>87633</znacka>
                    <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>PVC 150</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>196.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~87327~B</id_polozka>
                    <znacka>87327</znacka>
                    <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>IPE 90  SDR 11 (PN16),</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~89972~</id_polozka>
                    <znacka>89972</znacka>
                    <nazev>PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>64.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~899621~</id_polozka>
                    <znacka>899621</znacka>
                    <nazev>TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definivní&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~899308~</id_polozka>
                    <znacka>899308</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.
- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~899901~</id_polozka>
                    <znacka>899901</znacka>
                    <nazev>PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definit.potrubí  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5310.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~891127~</id_polozka>
                    <znacka>891127</znacka>
                    <nazev>ŠOUPÁTKA DN DO 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>šoupě se zemní zákopovou soupravou Š100</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>7080.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~891126~</id_polozka>
                    <znacka>891126</znacka>
                    <nazev>ŠOUPÁTKA DN DO 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>šoupě se zemní zákopovou soupravou Š80</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>6010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~891415~</id_polozka>
                    <znacka>891415</znacka>
                    <nazev>HYDRANTY PODZEMNÍ DN 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>kompletní</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>13800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~87901R~</id_polozka>
                    <znacka>87901R</znacka>
                    <nazev>OCHRANA STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>PE 40 (popis viz TZ)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>8.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace></specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~8~899309~</id_polozka>
                    <znacka>899309</znacka>
                    <nazev>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>12.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>12.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;definitivní  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~9~96912~</id_polozka>
                    <znacka>96912</znacka>
                    <nazev>VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stávající  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přeložka  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~9~93650~</id_polozka>
                    <znacka>93650</znacka>
                    <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>podpěrná ocelová konstrukce vč.přichycení kanalizace pomocí objímek
- zřízení a odstranění</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>360.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>360.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;v&gt;360,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>79.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~9~966894~</id_polozka>
                    <znacka>966894</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku, vč.poplatku za uložení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na mostě  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~0~014102~A</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.132738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 343~SO 343~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 343~SO 343~2~27231~</id_polozka>
                    <znacka>27231</znacka>
                    <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>Opěrné bloky</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>3070.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 431</id_objekt>
        <znacka>SO 431</znacka>
        <nazev>Přeložka veřejného osvětlení u hřbitova v Davli</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty />
        <stavDily>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 431~0</id_stavdil>
            <znacka>0</znacka>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~0~02910~</id_polozka>
                <znacka>02910</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <popis>vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedneí</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~0~02943~</id_polozka>
                <znacka>02943</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>20000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~0~02944~</id_polozka>
                <znacka>02944</znacka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <popis>v digitální i tištěné formě</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>8000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~0~014101~</id_polozka>
                <znacka>014101</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina z výkopu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>16.850000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>16.850000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*155&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>120.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~0~015140~</id_polozka>
                <znacka>015140</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <popis>základy stožárů</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>T</id_mj>
                <mnozstvi>8.800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>8.800000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*1*2,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>167.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~0~029522~</id_polozka>
                <znacka>029522</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <popis>výchozí revize elektrického zařízení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>7500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 431~1</id_stavdil>
            <znacka>1</znacka>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~1~13173~</id_polozka>
                <znacka>13173</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <popis>základy stožárů</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>206.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~1~13273~</id_polozka>
                <znacka>13273</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <popis>kabelové trasy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>24.413000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>24.413000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,45*155&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>249.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~1~17411~</id_polozka>
                <znacka>17411</znacka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>13.563000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>13.563000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45-0,2)*155&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>106.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~1~125738~</id_polozka>
                <znacka>125738</znacka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>16.850000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>16.850000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*155&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>322.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~1~17120~</id_polozka>
                <znacka>17120</znacka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina, složení na skládce</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>16.850000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>16.850000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*155&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>16.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~1~17581~</id_polozka>
                <znacka>17581</znacka>
                <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <popis>pískové lože</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>10.850000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>10.850000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,2*155&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>730.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 431~9</id_stavdil>
            <znacka>9</znacka>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~9~966118~</id_polozka>
                <znacka>966118</znacka>
                <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>26</por_cislo>
                <popis>základy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>4500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 431~7</id_stavdil>
            <znacka>7</znacka>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>PSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~75IG71~</id_polozka>
                <znacka>75IG71</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>25</por_cislo>
                <popis>FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>162.750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>162.750000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(155)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~75IG51~</id_polozka>
                <znacka>75IG51</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>24</por_cislo>
                <popis>propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>6.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>6.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(4)*1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>68.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~75H141~</id_polozka>
                <znacka>75H141</znacka>
                <nazev>STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>23</por_cislo>
                <popis>stožár osvětlovací
pozinkovaný, bezpaticový, vetknutý
včetně výložníku a stožárové svorkovnice
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>24630.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~743566~</id_polozka>
                <znacka>743566</znacka>
                <nazev>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>1822.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~742G11~</id_polozka>
                <znacka>742G11</znacka>
                <nazev>KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <popis>kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru
včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>50.600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>50.600000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(10+1,5)*4*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~742H13~</id_polozka>
                <znacka>742H13</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <popis>kabel CYKY 4-Jx25, včetně ukončení na svorkách,
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>168.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>168.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(145+6*2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>427.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~702321~</id_polozka>
                <znacka>702321</znacka>
                <nazev>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>155.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>155.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>195.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~742L23~</id_polozka>
                <znacka>742L23</znacka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <popis>spojka, teplem smrštitelná
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>1115.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~743Z11~</id_polozka>
                <znacka>743Z11</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <popis>stožár, patice, výložník, svorkovnice
včetně odvozu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>3752.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~742H23~</id_polozka>
                <znacka>742H23</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <popis>AYKY 4-Jx35, včetně ukončení kabelu
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>13.125000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>13.125000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(10+2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>100.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~742Z23~</id_polozka>
                <znacka>742Z23</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <popis>včetně odvozu a likvidace</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>155.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>155.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>55.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~7~743Z35~</id_polozka>
                <znacka>743Z35</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <popis>včetně uskladnění po dobu stavby</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>4.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>466.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 431~2</id_stavdil>
            <znacka>2</znacka>
            <nazev>Základy</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 431~2~272314~</id_polozka>
                <znacka>272314</znacka>
                <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <popis>betonové základy pro stožáry
včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>7.200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>7.200000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,8*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>3330.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
        </stavDily>
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 432</id_objekt>
        <znacka>SO 432</znacka>
        <nazev>Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-012</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty />
        <stavDily>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 432~0</id_stavdil>
            <znacka>0</znacka>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~0~02910~</id_polozka>
                <znacka>02910</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <popis>vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~0~02943~</id_polozka>
                <znacka>02943</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>15000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~0~02944~</id_polozka>
                <znacka>02944</znacka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <popis>v digitální i tištěné formě</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~0~014101~</id_polozka>
                <znacka>014101</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina z výkopu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>4.250000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.250000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>120.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~0~029522~</id_polozka>
                <znacka>029522</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <popis>výchozí revize elektrického zařízení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>7500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 432~1</id_stavdil>
            <znacka>1</znacka>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~1~13273~</id_polozka>
                <znacka>13273</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <popis>kabelové trasy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>16.830000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>16.830000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,45*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*1,2*(19)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>249.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~1~17411~</id_polozka>
                <znacka>17411</znacka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>12.580000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>12.580000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45-0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(1,2-0,25)*(19)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>106.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~1~125738~</id_polozka>
                <znacka>125738</znacka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>4.250000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.250000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>322.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~1~17120~</id_polozka>
                <znacka>17120</znacka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina, složení na skládce</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>4.250000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.250000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*(19)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>16.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~1~17581~</id_polozka>
                <znacka>17581</znacka>
                <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <popis>pískové lože</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>1.400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.400000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,2*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>730.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 432~8</id_stavdil>
            <znacka>8</znacka>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~8~87627~</id_polozka>
                <znacka>87627</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <popis>dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>41.800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>41.800000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(19)*2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>150.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~8~89952~</id_polozka>
                <znacka>89952</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <popis>podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>0.570000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>0.570000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,05*(19)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2240.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~8~899524~</id_polozka>
                <znacka>899524</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <popis>obetonování chrániček, C25/30-XA1</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>2.280000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.280000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,2*(19)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2740.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 432~7</id_stavdil>
            <znacka>7</znacka>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>PSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~7~75IG71~</id_polozka>
                <znacka>75IG71</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <popis>FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>297.150000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>297.150000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(8+7,5+7,5+260)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~7~742H13~</id_polozka>
                <znacka>742H13</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <popis>CYKY 4-Jx25, dodávka a montáž
včetně  ukčení na svorkách</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>46.200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>46.200000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(20+19+2,5*2)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>427.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~7~702321~</id_polozka>
                <znacka>702321</znacka>
                <nazev>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>195.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~7~742Z23~</id_polozka>
                <znacka>742Z23</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <popis>včetně odvozu a likvidace</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>39.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>39.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;19+20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>55.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 432~7~742L13~</id_polozka>
                <znacka>742L13</znacka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <popis>provizorní propoj, včetně následného odpojení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>455.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
        </stavDily>
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 433</id_objekt>
        <znacka>SO 433</znacka>
        <nazev>Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-013</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty />
        <stavDily>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 433~0</id_stavdil>
            <znacka>0</znacka>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~02910~</id_polozka>
                <znacka>02910</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <popis>vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~02943~</id_polozka>
                <znacka>02943</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>15000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~02944~</id_polozka>
                <znacka>02944</znacka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <popis>v digitální i tištěné formě</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~014101~</id_polozka>
                <znacka>014101</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina z výkopu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>2.375000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.375000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*6,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>120.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~029522~</id_polozka>
                <znacka>029522</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <popis>výchozí revize elektrického zařízení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~027421~</id_polozka>
                <znacka>027421</znacka>
                <nazev>PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <popis>provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>10000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~0~027423~</id_polozka>
                <znacka>027423</znacka>
                <nazev>PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <popis>provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
demontáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>3500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 433~1</id_stavdil>
            <znacka>1</znacka>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~1~13273~</id_polozka>
                <znacka>13273</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <popis>kabelové trasy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>10.980000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>10.980000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,45*(20+10+10)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*1,2*(6,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>249.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~1~17411~</id_polozka>
                <znacka>17411</znacka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>8.605000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>8.605000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45-0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45)*(10+10)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(1,2-0,25)*(6,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>106.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~1~125738~</id_polozka>
                <znacka>125738</znacka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>2.375000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.375000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*6,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>322.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~1~17120~</id_polozka>
                <znacka>17120</znacka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina, složení na skládce</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>2.375000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.375000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*(6,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>16.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~1~17581~</id_polozka>
                <znacka>17581</znacka>
                <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <popis>pískové lože</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>1.400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.400000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,2*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>730.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 433~8</id_stavdil>
            <znacka>8</znacka>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~8~87627~</id_polozka>
                <znacka>87627</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <popis>dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>14.300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>14.300000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(6,5)*2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>150.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~8~89952~</id_polozka>
                <znacka>89952</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <popis>podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>0.195000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>0.195000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,05*(6,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2240.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~8~899524~</id_polozka>
                <znacka>899524</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <popis>obetonování chrániček, C25/30-XA1</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>0.780000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>0.780000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,2*(6,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2740.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~8~87626~</id_polozka>
                <znacka>87626</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <popis>chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>16.500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>16.500000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>124.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 433~7</id_stavdil>
            <znacka>7</znacka>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>PSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~7~75IG71~</id_polozka>
                <znacka>75IG71</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <popis>FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>28.875000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>28.875000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(25+2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~7~702321~</id_polozka>
                <znacka>702321</znacka>
                <nazev>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>20.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>20.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>195.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~7~742Z23~</id_polozka>
                <znacka>742Z23</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <popis>včetně odvozu a likvidace</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15+25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>55.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~7~742H23~</id_polozka>
                <znacka>742H23</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <popis>kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>44.625000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>44.625000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(15+25+2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>100.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 433~7~742L23~</id_polozka>
                <znacka>742L23</znacka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <popis>spojka, teplem smrštitelná</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>1115.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
        </stavDily>
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 434</id_objekt>
        <znacka>SO 434</znacka>
        <nazev>Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-014</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty />
        <stavDily>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 434~0</id_stavdil>
            <znacka>0</znacka>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~02910~</id_polozka>
                <znacka>02910</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <popis>vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~02943~</id_polozka>
                <znacka>02943</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>15000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~02944~</id_polozka>
                <znacka>02944</znacka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <popis>v digitální i tištěné formě</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~014101~</id_polozka>
                <znacka>014101</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina z výkopu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>5.050000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>5.050000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>120.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~029522~</id_polozka>
                <znacka>029522</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <popis>výchozí revize elektrického zařízení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~027421~</id_polozka>
                <znacka>027421</znacka>
                <nazev>PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <popis>provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>10000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~0~027423~</id_polozka>
                <znacka>027423</znacka>
                <nazev>PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <popis>provizorní lávka pro kabel VO, dl. 5,0 m
demontáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>3500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 434~1</id_stavdil>
            <znacka>1</znacka>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~1~13273~</id_polozka>
                <znacka>13273</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <popis>kabelové trasy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>21.825000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>21.825000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,45*(40+15+15)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*1,2*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>249.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~1~17411~</id_polozka>
                <znacka>17411</znacka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>16.775000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>16.775000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45-0,2)*40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45)*(15+15)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(1,2-0,25)*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>106.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~1~125738~</id_polozka>
                <znacka>125738</znacka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>5.050000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>5.050000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>322.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~1~17120~</id_polozka>
                <znacka>17120</znacka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina, složení na skládce</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>5.050000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>5.050000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(0,25)*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+A&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>16.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~1~17581~</id_polozka>
                <znacka>17581</znacka>
                <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <popis>pískové lože</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>2.800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.800000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,2*40&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>730.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 434~8</id_stavdil>
            <znacka>8</znacka>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~8~87627~</id_polozka>
                <znacka>87627</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <popis>dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>33.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>33.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(6,5+8,5)*2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>150.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~8~89952~</id_polozka>
                <znacka>89952</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <popis>podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>0.450000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>0.450000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,05*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2240.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~8~899524~</id_polozka>
                <znacka>899524</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <popis>obetonování chrániček, C25/30-XA1</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>1.800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.800000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,2*(6,5+8,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2740.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~8~87626~</id_polozka>
                <znacka>87626</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <popis>chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>22.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>22.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(15+5)*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>124.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 434~7</id_stavdil>
            <znacka>7</znacka>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>PSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~7~75IG71~</id_polozka>
                <znacka>75IG71</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <popis>FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>52.500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>52.500000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(50)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~7~702321~</id_polozka>
                <znacka>702321</znacka>
                <nazev>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>195.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~7~742Z23~</id_polozka>
                <znacka>742Z23</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <popis>včetně odvozu a likvidace</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>70.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>70.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;50+20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>55.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~7~742H23~</id_polozka>
                <znacka>742H23</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <popis>kabel AYKY 4-Jx35, provizorní a definitivní, včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>78.750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>78.750000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(50+15+5+2,5+2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>100.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 434~7~742L23~</id_polozka>
                <znacka>742L23</znacka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <popis>spojka, teplem smrštitelná</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>1115.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
        </stavDily>
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 437</id_objekt>
        <znacka>SO 437</znacka>
        <nazev>Přeložka veřejného osvětlení u mostu 102-017</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty />
        <stavDily>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 437~0</id_stavdil>
            <znacka>0</znacka>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~0~02910~</id_polozka>
                <znacka>02910</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <popis>vytyčení nového VO
zaměření skutečného provedneí</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>5000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~0~02943~</id_polozka>
                <znacka>02943</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>20000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~0~02944~</id_polozka>
                <znacka>02944</znacka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <popis>v digitální i tištěné formě</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>8000.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~0~014101~</id_polozka>
                <znacka>014101</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina z výkopu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>12.300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>12.300000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*90&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*0,25*10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>120.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~0~015140~</id_polozka>
                <znacka>015140</znacka>
                <nazev>POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <popis>základy stožárů</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>T</id_mj>
                <mnozstvi>6.600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>6.600000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*1*2,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>167.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů
3. Způsob měření:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~0~029522~</id_polozka>
                <znacka>029522</znacka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <popis>výchozí revize elektrického zařízení</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>7500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 437~1</id_stavdil>
            <znacka>1</znacka>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~13173~</id_polozka>
                <znacka>13173</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <popis>základy stožárů</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>4.500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.500000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>206.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~13273~</id_polozka>
                <znacka>13273</znacka>
                <nazev>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <popis>kabelové trasy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>37.125000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>37.125000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,45*(90+50+50)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*1,2*10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>249.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~17411~</id_polozka>
                <znacka>17411</znacka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>29.325000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>29.325000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,45-0,2)*90&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,35*0,45*(50+50)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*(1,2-0,25)*10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>106.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~125738~</id_polozka>
                <znacka>125738</znacka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>12.300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>12.300000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*90&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*0,25*10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>322.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~17120~</id_polozka>
                <znacka>17120</znacka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <popis>přebytečná zemina, složení na skládce</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>12.300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>12.300000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*(0,2)*90&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,6*0,25*10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>16.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~17581~</id_polozka>
                <znacka>17581</znacka>
                <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <popis>pískové lože</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>6.300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>6.300000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,35*0,2*90&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>730.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~1~141733~</id_polozka>
                <znacka>141733</znacka>
                <nazev>PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <popis>včetně startovací a cílové jámy
chránička PE110</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>9.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>9.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>2330.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku protlačovaného potrubí a veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící bloky a pod.)</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 437~9</id_stavdil>
            <znacka>9</znacka>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~9~966118~</id_polozka>
                <znacka>966118</znacka>
                <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>34</por_cislo>
                <popis>základy</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>4500.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 437~7</id_stavdil>
            <znacka>7</znacka>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>PSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~75IG71~</id_polozka>
                <znacka>75IG71</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU PRŮMĚRU DO 10 MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>29</por_cislo>
                <popis>FeZn pr. 10, včetně svorek
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>94.500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>94.500000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(90)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~75IG51~</id_polozka>
                <znacka>75IG51</znacka>
                <nazev>VEDENÍ UZEMŇOVACÍ NA POVRCHU Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>28</por_cislo>
                <popis>propojení stožáru a strojeného zemniče, drát FeZn pr. 10 mm, včetně svorek</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>4.500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.500000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(3)*1,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>68.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~75H141a~</id_polozka>
                <znacka>75H141a</znacka>
                <nazev>STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>26</por_cislo>
                <popis>stožár osvětlovací (S)
pozinkovaný, paticový, vetknutý
včetně výložníku, patice a stožárové svorkovnice
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>24630.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~743566~</id_polozka>
                <znacka>743566</znacka>
                <nazev>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>23</por_cislo>
                <popis>montáž provizorního svítidla na sloup</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>1822.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~742G11~</id_polozka>
                <znacka>742G11</znacka>
                <nazev>KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <popis>kabel CYKY 3-Jx1,5 do stožáru
včetně ukončení na svorkách
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>55.550000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>55.550000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(10+1,5)*3*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8*2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>31.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~742H12~</id_polozka>
                <znacka>742H12</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <popis>kabel CYKY 4-Jx16, včetně ukončení na svorkách,
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>130.200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>130.200000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(90+9+10+6*2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>130.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~702321~</id_polozka>
                <znacka>702321</znacka>
                <nazev>ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY DO 20 CM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <popis></popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>90.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>90.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>195.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
– přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~742L23~</id_polozka>
                <znacka>742L23</znacka>
                <nazev>UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 25 DO 50 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <popis>spojka, teplem smrštitelná
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>1115.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~743Z11~</id_polozka>
                <znacka>743Z11</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>24</por_cislo>
                <popis>stožár, patice, výložník, svorkovnice
stávající a provizorní
včetně odvozu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>3752.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~742H22~</id_polozka>
                <znacka>742H22</znacka>
                <nazev>KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <popis>AYKY 4-Jx25, včetně ukončení kabelu
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>97.125000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>97.125000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(50+30+5*2,5)*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>54.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~742Z23~</id_polozka>
                <znacka>742Z23</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <popis>včetně odvozu a likvidace</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>210.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>210.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;90+10+50+30+30&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>55.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~743Z35~</id_polozka>
                <znacka>743Z35</znacka>
                <nazev>DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>25</por_cislo>
                <popis>stávající a provizorní</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>5.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>5.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3+2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>466.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~743511~</id_polozka>
                <znacka>743511</znacka>
                <nazev>SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, DO 150 W</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <popis>svítidlo 70 W
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>3.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>3.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>6428.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~75H141b~</id_polozka>
                <znacka>75H141b</znacka>
                <nazev>STOŽÁR (SLOUP) OCELOVÝ DO 10 M</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>27</por_cislo>
                <popis>stožár osvětlovací provizorní (P)
stožárové svorkovnice
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <mnozstvi>2.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>2.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera></vymera>
                <joc>24630.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~7~742232~</id_polozka>
                <znacka>742232</znacka>
                <nazev>VEDENÍ VENKOVNÍ NN, ZÁVĚSNÝ KABEL DO TŘÍ ŽIL</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <popis>závěsný kabel CYMYz 3x4, včetně ukončení
dodávka a montáž</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>44.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>44.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(30+10)*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>79.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – měření, roztahování, dělení, spojování, zakončení a pod.
 – veškeré příslušenství

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 437~2</id_stavdil>
            <znacka>2</znacka>
            <nazev>Základy</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~2~272314~</id_polozka>
                <znacka>272314</znacka>
                <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <popis>betonové základy pro stožáry
včetně pouzdra a chráničky na kabel 3ks</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>4.500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>4.500000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,0*1,0*1,5*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>3330.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
          <stavDil>
            <id_stavdil>~SO 437~8</id_stavdil>
            <znacka>8</znacka>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_PKL>HSV</id_PKL>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~8~87627~</id_polozka>
                <znacka>87627</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>31</por_cislo>
                <popis>dvouplášťové, HDPE/LDPE, 110/94
včetně utěsněnní a protahovacího drátu</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>22.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>22.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(10)*2*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>150.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~8~89952~</id_polozka>
                <znacka>89952</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>32</por_cislo>
                <popis>podkladní beton pod chráničky prostupu, C8/10-X0</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>0.300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>0.300000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,05*(10)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2240.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~8~899524~</id_polozka>
                <znacka>899524</znacka>
                <nazev>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>33</por_cislo>
                <popis>obetonování chrániček, C25/30-XA1</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <mnozstvi>1.200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>1.200000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*0,2*(10)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>2740.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>~SO 437~8~87626~</id_polozka>
                <znacka>87626</znacka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <varianta></varianta>
                <por_cislo>30</por_cislo>
                <popis>chránička plastová pro provizorní kabel profil 63/52,
pokládka, nebo upevnění na most</popis>
                <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                <id_mj>M</id_mj>
                <mnozstvi>88.000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puvodni>88.000000</mnozstvi_puvodni>
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(50+30)*1,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <joc>124.0000</joc>
                <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                <jhm1>0.000000</jhm1>
                <jhm2>0.000000</jhm2>
                <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                <navaznePolozky />
              </polozka>
            </polozky>
          </stavDil>
        </stavDily>
        <dodatky />
      </objekt>
      <objekt>
        <id_objekt>~SO 901</id_objekt>
        <znacka>SO 901</znacka>
        <nazev>Provizorní most přes Kocábu</nazev>
        <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
        <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
        <id_projektant>PX</id_projektant>
        <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
        <vypracoval></vypracoval>
        <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
        <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
        <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
        <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
        <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
        <objekty>
          <objekt>
            <id_objekt>~SO 901~SO 901</id_objekt>
            <znacka>SO 901</znacka>
            <nazev>Provizorní most přes Kocábu</nazev>
            <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
            <id_investor>ksús Středoč</id_investor>
            <id_projektant>PX</id_projektant>
            <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
            <id_mj>M2</id_mj>
            <vypracoval></vypracoval>
            <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
            <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
            <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
            <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
            <skupinaObjektu>SO</skupinaObjektu>
            <objekty />
            <stavDily>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~0</id_stavdil>
                <znacka>0</znacka>
                <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~029412~</id_polozka>
                    <znacka>029412</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>7</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>10000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~014102~AX</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>AX</varianta>
                    <por_cislo>1</por_cislo>
                    <popis>zemina, kámen, kamenivo</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>1585.082000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1585.082000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113328  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;186,885*1,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.12960  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.131738  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;600,0*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;E+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~014102~B</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>2</por_cislo>
                    <popis>beton prostý</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>14.283000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>14.283000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.113188  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,21*2&lt;/v&gt;&lt;v&gt;,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>125.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~014102~C</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>C</varianta>
                    <por_cislo>3</por_cislo>
                    <popis>železobeton</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>51.830000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>51.830000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.966168  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,732*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~02950~</id_polozka>
                    <znacka>02950</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>8</por_cislo>
                    <popis>výpočet zatížitelnosti</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>30000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~02953~</id_polozka>
                    <znacka>02953</znacka>
                    <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>9</por_cislo>
                    <popis>1. HMP</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~014102~D</id_polozka>
                    <znacka>014102</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>D</varianta>
                    <por_cislo>4</por_cislo>
                    <popis>izolace</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>0.960000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.960000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.97817  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40,0*0,01*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1740.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~02741~</id_polozka>
                    <znacka>02741</znacka>
                    <nazev>PROVIZORNÍ MOSTY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>6</por_cislo>
                    <popis>mostní provizorium TMS s rozpětím 21m kompletní vč.lávky, zábradlí, fošen proti zasypání, panelů, podsypu a pod.
montáž, nájem, demontáž vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>140.070000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>140.070000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,67*21,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>6500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~014211~</id_polozka>
                    <znacka>014211</znacka>
                    <nazev>POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>5</por_cislo>
                    <popis>vč.nákupu a dovozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>61.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>61.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;205,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>500.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~0~03210~</id_polozka>
                    <znacka>03210</znacka>
                    <nazev>ZAŘÍZENÍ PRO DODÁVKU ELEKTRICKÉHO PROUDU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>10</por_cislo>
                    <popis>4x snesení a 4x znovu osazení kabelů NN za mostem - dl. cca 30m + náhrada napájení (centrála 4x 1 den)</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KPL</id_mj>
                    <mnozstvi>1.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera></vymera>
                    <joc>80000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~1</id_stavdil>
                <znacka>1</znacka>
                <nazev>Zemní práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~113765~</id_polozka>
                    <znacka>113765</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>15</por_cislo>
                    <popis>řezaná spára ve vozovce - Lesní potok</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,3+9,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~11526~</id_polozka>
                    <znacka>11526</znacka>
                    <nazev>PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>17</por_cislo>
                    <popis>betonové trouby DN 800 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>74.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>74.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*37,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~12960~</id_polozka>
                    <znacka>12960</znacka>
                    <nazev>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>18</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>15.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>15.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto LP pod mostem&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,5*30,0*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2120.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~131738~</id_polozka>
                    <znacka>131738</znacka>
                    <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>19</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>650.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>650.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;z proviz.komunikace vč.zemní hrázky&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;před mostem&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  250&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;za mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;400&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>449.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~17120~</id_polozka>
                    <znacka>17120</znacka>
                    <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>20</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>650.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>650.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;650,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>16.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~17481~</id_polozka>
                    <znacka>17481</znacka>
                    <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>21</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>657.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>657.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pro proviz.komunikaci &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;před mostem&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  250&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;za mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;400&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přechod.oblast mostu LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,4*9,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>608.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~17780~</id_polozka>
                    <znacka>17780</znacka>
                    <nazev>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>22</por_cislo>
                    <popis>nátoková těsnící hrázka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>7.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,0*2,0*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>614.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~113728~</id_polozka>
                    <znacka>113728</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>14</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu na místo určené investorem</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>64.514000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>64.514000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;1,0m pro proviz.komunikaci &lt;/t&gt;&lt;v&gt;  1,0*(23,11+18,24)*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;-1,0*(23,11+18,24))*0,13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1470.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~113328~</id_polozka>
                    <znacka>113328</znacka>
                    <nazev>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>13</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>186.885000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>186.885000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;-1,0*(23,11+18,24))*0,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;chodník před mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,3*45,0*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;D+C+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~11130~</id_polozka>
                    <znacka>11130</znacka>
                    <nazev>SEJMUTÍ DRNU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>11</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>205.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>205.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;tl.300 mm  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(85,0+120,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>26.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~113188~</id_polozka>
                    <znacka>113188</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>12</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>6.210000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>6.210000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;chodník před mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,3*45,0*0,06&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1030.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~113766~</id_polozka>
                    <znacka>113766</znacka>
                    <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>16</por_cislo>
                    <popis>napojení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>48.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;23,11+18,24+1,0*2*2+2,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>140.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~18235~</id_polozka>
                    <znacka>18235</znacka>
                    <nazev>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,50M</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>23</por_cislo>
                    <popis>tl.300 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>205.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>205.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;tl.300 mm  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(85,0+120,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>74.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~18242~</id_polozka>
                    <znacka>18242</znacka>
                    <nazev>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>24</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>205.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>205.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(85,0+120,0)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~1~18247~</id_polozka>
                    <znacka>18247</znacka>
                    <nazev>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>25</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>205.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>205.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;205,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~2</id_stavdil>
                <znacka>2</znacka>
                <nazev>Základy</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~21263~</id_polozka>
                    <znacka>21263</znacka>
                    <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>26</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.lože a obetonování, vč.vyvedení skrz zdi</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>22.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>22.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;11,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>316.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~227831~</id_polozka>
                    <znacka>227831</znacka>
                    <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>29</por_cislo>
                    <popis>kompletní, tr.108/12 s roznášecí hlavou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>285.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>285.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;19*7,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2210.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~26174~</id_polozka>
                    <znacka>26174</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>31</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>152.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>152.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP - odhad - pod opěrou k R2&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;v&gt;,0*19*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>1420.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~26184~</id_polozka>
                    <znacka>26184</znacka>
                    <nazev>VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>32</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>76.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>76.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP - odhad - skrz opěru   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*19*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2010.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~28999~</id_polozka>
                    <znacka>28999</znacka>
                    <nazev>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>34</por_cislo>
                    <popis>těsnící fólie</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>34.200000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>34.200000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,8*9,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>96.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace> Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~26154~</id_polozka>
                    <znacka>26154</znacka>
                    <nazev>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>30</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>38.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>38.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP - odhad - v R2-R3   &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*19*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3520.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~22694R~</id_polozka>
                    <znacka>22694R</znacka>
                    <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ - KOTVENÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>28</por_cislo>
                    <popis>Kompletní vč.vrtů, zápor a výdřevy, vč.odříznutí zápor při demolici
Viditelná pohledová plocha</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>216.675000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>216.675000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.1  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,6*32,0+3,0*(7,75+5,75)+8,9*3,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;op.2 &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 3,9*(12,0+3,05)+3,0*12,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12000.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~21461~</id_polozka>
                    <znacka>21461</znacka>
                    <nazev>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>27</por_cislo>
                    <popis>ochrana konstrukcí při násypu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>69.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>69.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23,0*3,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>70.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~2~285391~</id_polozka>
                    <znacka>285391</znacka>
                    <nazev>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>33</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>25.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>25.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;stáv.op.zeď u LP - 2prof/200 mm  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,5/0,2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>244.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~3</id_stavdil>
                <znacka>3</znacka>
                <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~3~31717~</id_polozka>
                    <znacka>31717</znacka>
                    <nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>35</por_cislo>
                    <popis>vč.vrtání a vlepení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KG</id_mj>
                    <mnozstvi>60.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>60.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP odhad 6 kg/kus, po 1m &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;5*2*&lt;/v&gt;&lt;v&gt;6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>131.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~3~317326~</id_polozka>
                    <znacka>317326</znacka>
                    <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>36</por_cislo>
                    <popis>C35/45-XF4, vč.bednění, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a
dilatač.spár, úpravy povrchu
vč.letopočtu výstavby</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>3.522000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>3.522000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,5+0,28*0,45)*(4,7+4,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obnova římsy nábřežní zdi  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,35*0,5+0,28*0,45)*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>9980.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~3~317365~</id_polozka>
                    <znacka>317365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>37</por_cislo>
                    <popis>odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>0.563000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>0.563000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,769*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,753*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>25900.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~3~389325~</id_polozka>
                    <znacka>389325</znacka>
                    <nazev>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>38</por_cislo>
                    <popis>C30/37-XF2 (F3), vč.bednění, nátěru zasypaných ploch proti zemní vlhkosti a její
ochrany, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatač.spar,</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>16.698000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.698000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP = Lesní potok&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dříky opěr&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*0,4*9,5*2+0,2*0,2*9,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;NK &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,2*(4,9*5,8+4,1*3,7)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~3~389365~</id_polozka>
                    <znacka>389365</znacka>
                    <nazev>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>39</por_cislo>
                    <popis>Odhad 160 kg/m3</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>T</id_mj>
                    <mnozstvi>2.672000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.672000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,698*0,160&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>24800.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~4</id_stavdil>
                <znacka>4</znacka>
                <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~4~451314~</id_polozka>
                    <znacka>451314</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>41</por_cislo>
                    <popis>C20/25 XF3 - lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>2.413000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.413000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dno LP - doplnění chybějící dlazby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,55*2,5*0,1*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2760.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~4~45157~</id_polozka>
                    <znacka>45157</znacka>
                    <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>42</por_cislo>
                    <popis>ŠP podsyp</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>10.260000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>10.260000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochrana těsnící vrstvy LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,8*9,5*2*0,15*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>730.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~4~465512~</id_polozka>
                    <znacka>465512</znacka>
                    <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>44</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.200 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>4.825000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.825000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dlažba&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dno LP - doplnění chybějící dlazby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;20,0&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zakončení říms LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,55*2,5*0,2*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>4650.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~4~45860~</id_polozka>
                    <znacka>45860</znacka>
                    <nazev>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>43</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>16.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>16.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*0,4*10,0*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2350.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~4~43195~</id_polozka>
                    <znacka>43195</znacka>
                    <nazev>SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>40</por_cislo>
                    <popis>provizorní dřevěné schodiště do zahrady - se zábradlím</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>1.050000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.050000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,0*1,0*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>28600.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,



- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~6</id_stavdil>
                <znacka>6</znacka>
                <nazev>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~6~62745~</id_polozka>
                    <znacka>62745</znacka>
                    <nazev>SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>59</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>158.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>158.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry LP mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*9,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto LP pod mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,5+1,5)*30,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>567.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu
spárování
odklizení suti a přebytečného materiálu
potřebná lešení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~6~626113~</id_polozka>
                    <znacka>626113</znacka>
                    <nazev>REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>58</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>27.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>27.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď u opěry 2 vlevo&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- odhad  30% plochy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  23,0*3,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podezdívka plotu u opěry 1 - odhad  30% plochy &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 16,0*1,5*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2190.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě
nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva
položení vrstvy v předepsané tloušťce
potřebná lešení a podpěrné konstrukce</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~5</id_stavdil>
                <znacka>5</znacka>
                <nazev>Komunikace</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~582621~</id_polozka>
                    <znacka>582621</znacka>
                    <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z MC</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>57</por_cislo>
                    <popis>dlažba tl.60 mm do betonu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>103.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>103.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;chodník před mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,3*45,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>497.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~574A43~</id_polozka>
                    <znacka>574A43</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>50</por_cislo>
                    <popis>ACO 11</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>433.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>433.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komunikace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>246.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~574C77~</id_polozka>
                    <znacka>574C77</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 80MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>52</por_cislo>
                    <popis>ACL 22</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>392.550000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>392.550000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komunikace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;-1,0*(23,11+18,24)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>341.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~56334~</id_polozka>
                    <znacka>56334</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>46</por_cislo>
                    <popis>ŠD 0-32</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>832.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>832.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komunikace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;-1,0*(23,11+18,24))*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>138.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~572213~</id_polozka>
                    <znacka>572213</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>48</por_cislo>
                    <popis>PS 0,4 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>433.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>433.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komunikace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>11.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~572123~</id_polozka>
                    <znacka>572123</znacka>
                    <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>47</por_cislo>
                    <popis>PI 0,8 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>481.700000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>481.700000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.komunikace  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;204,6&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;v&gt;+229,3&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>17.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~574B34~</id_polozka>
                    <znacka>574B34</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>51</por_cislo>
                    <popis>ACO 11+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>87.490000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>87.490000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;na  mostě LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,9*5,35+0,15+4,1*3,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>230.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~574D46~</id_polozka>
                    <znacka>574D46</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>53</por_cislo>
                    <popis>ACL 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>39.690000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>39.690000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;na  mostě LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,9*5,35+0,15+4,1*3,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>257.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~575F53~</id_polozka>
                    <znacka>575F53</znacka>
                    <nazev>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>56</por_cislo>
                    <popis>MA 11</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>39.690000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>39.690000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;na  mostě LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,9*5,35+0,15+4,1*3,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>528.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~572214~</id_polozka>
                    <znacka>572214</znacka>
                    <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>49</por_cislo>
                    <popis>PS-EP 0,35 kg/m2</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>127.180000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>127.180000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;na  mostě LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  39,69*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>12.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~56333~</id_polozka>
                    <znacka>56333</znacka>
                    <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>45</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>151.300000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>151.300000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;chodník před mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,3*45,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;C+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>104.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~574D56~</id_polozka>
                    <znacka>574D56</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>54</por_cislo>
                    <popis>ACL 16+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>47.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>47.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>309.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~5~574E88~</id_polozka>
                    <znacka>574E88</znacka>
                    <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>55</por_cislo>
                    <popis>ACP 22+</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>47.800000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>47.800000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vozovka mimo most LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(27,4+20,4)&lt;/v&gt;&lt;t&gt;m2&lt;/t&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>379.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~7</id_stavdil>
                <znacka>7</znacka>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>PSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~7~711442~</id_polozka>
                    <znacka>711442</znacka>
                    <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>60</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>54.990000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>54.990000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,8*4,9+3,7*4,1+0,6*9,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>664.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~7~78383~</id_polozka>
                    <znacka>78383</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>65</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>2.850000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>2.850000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje říms LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  (0,15+0,15)*(5,0+4,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>369.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~7~78382~</id_polozka>
                    <znacka>78382</znacka>
                    <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>64</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>4.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>4.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kraje NK&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt; (&lt;/v&gt;&lt;v&gt;0,25&lt;/v&gt;&lt;v&gt;+0,25)*(4,9+4,1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>319.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~7~711502~</id_polozka>
                    <znacka>711502</znacka>
                    <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>61</por_cislo>
                    <popis>ochrana izolace pod římsou asfaltovými pásy s kovovou vložkou</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>5.520000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5.520000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,6*(4,7+4,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>220.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~7~76796~</id_polozka>
                    <znacka>76796</znacka>
                    <nazev>VRATA A VRÁTKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>63</por_cislo>
                    <popis>uzamykatelná branka</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>1.600000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>1.600000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,8*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>2900.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~7~767911~</id_polozka>
                    <znacka>767911</znacka>
                    <nazev>OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>62</por_cislo>
                    <popis>plot u op.1</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>PSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>32.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>32.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obnova pletiva&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,0*16,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>95.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
              <stavDil>
                <id_stavdil>~SO 901~SO 901~9</id_stavdil>
                <znacka>9</znacka>
                <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
                <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                <id_PKL>HSV</id_PKL>
                <typ_pozice>FIX</typ_pozice>
                <proc_hotovo>0.0000</proc_hotovo>
                <polozky>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~966168~</id_polozka>
                    <znacka>966168</znacka>
                    <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>86</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M3</id_mj>
                    <mnozstvi>20.732000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>20.732000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;most LP&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;žb.deska  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(4,9*5,8+4,1*3,7)*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,25*0,7*4,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;úl.prahy  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*0,4*9,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5750.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~9112A3~</id_polozka>
                    <znacka>9112A3</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>68</por_cislo>
                    <popis>zábradlí s pásnicí
vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>25.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>25.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  4,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď u LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>156.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~931325~A</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>A</varianta>
                    <por_cislo>81</por_cislo>
                    <popis> Lesní potok</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>18.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>18.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;řezaná spára ve vozovce LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  9,3+9,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~931325~B</id_polozka>
                    <znacka>931325</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta>B</varianta>
                    <por_cislo>82</por_cislo>
                    <popis>s předtěsněním</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>19.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>19.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél říms&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;(obruby) LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 2,5+5,0+2,5+2,5+4,5+2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>80.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~917224~</id_polozka>
                    <znacka>917224</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>79</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>7.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>7.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby u vozovky&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  2,5*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>333.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~917223~</id_polozka>
                    <znacka>917223</znacka>
                    <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>78</por_cislo>
                    <popis>do bet.lože</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>8.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>8.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;zakončení dlažby&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  &lt;/v&gt;&lt;v&gt;2,0+1,8+2,8+0,55*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>320.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~91238~</id_polozka>
                    <znacka>91238</znacka>
                    <nazev>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>73</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>KUS</id_mj>
                    <mnozstvi>24.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>24.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;po 5 m  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6+2+8*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>250.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~9112B1~</id_polozka>
                    <znacka>9112B1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>69</por_cislo>
                    <popis>kompletní vč.kotvení, plastmalty a PKO</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>25.500000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>25.500000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  4,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zeď u LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>3440.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~911EC2~</id_polozka>
                    <znacka>911EC2</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>70</por_cislo>
                    <popis>ukončeno krátkým výškovým náběhem - na zač.a konci trasy</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>37.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>37.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;25,0+12,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>563.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- jeho montáž a osazení na určeném místě
- nutnou opravu poškozených částí
- případnou náhradu zničených částí
nezahrnuje podkladní vrstvu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~938442~</id_polozka>
                    <znacka>938442</znacka>
                    <nazev>OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>84</por_cislo>
                    <popis>pro spárování</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>158.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>158.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry&lt;/t&gt;&lt;t&gt; LP&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;mostu  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*9,5*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto LP pod mostem  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,5+1,5)*30,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~919111~</id_polozka>
                    <znacka>919111</znacka>
                    <nazev>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>80</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>48.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zaříznutí pro proviz.komun.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23,11+18,24+1,0*2*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;napojení u LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>87.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~911EC3~</id_polozka>
                    <znacka>911EC3</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>71</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>37.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>37.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;37,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>593.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~911EC9~</id_polozka>
                    <znacka>911EC9</znacka>
                    <nazev>SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>72</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>MDEN</id_mj>
                    <mnozstvi>5180.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>5180.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad &lt;/t&gt;&lt;t&gt;cca 20&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;týdnů&lt;/t&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;37,0*20*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>8.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení
počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~916622~</id_polozka>
                    <znacka>916622</znacka>
                    <nazev>VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>75</por_cislo>
                    <popis>Betonová vodící stěna výšky 500 mm</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>70.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>70.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.kom.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;35,0+35,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>729.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**2.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~916623~</id_polozka>
                    <znacka>916623</znacka>
                    <nazev>VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>76</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>76.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>76.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na stávajícím LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;proviz.kom.  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;35,0+35,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>708.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo.
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**3.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~916629~</id_polozka>
                    <znacka>916629</znacka>
                    <nazev>VODÍCÍ STĚNY Z DÍLCŮ BETON - NÁJEMNÉ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>77</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>MDEN</id_mj>
                    <mnozstvi>9800.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>9800.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odhad cca 20&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;týdnů  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;70,0*20*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>5.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.
V položce se vykazují dočasné prefabrikované vodící betonové stěny výšky max. 60cm. Dočasné vodící stěny z prefabrikovaných betonových svodidel standardních výšek se vykazují v položkách 911**9.</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~9111A1~</id_polozka>
                    <znacka>9111A1</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>66</por_cislo>
                    <popis>pás pro pěší</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>83.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>83.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;45,0+38,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>999.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~9111A3~</id_polozka>
                    <znacka>9111A3</znacka>
                    <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>67</por_cislo>
                    <popis>pás pro pěší
vč.odvozu</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>83.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>83.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;83,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>146.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~938542~</id_polozka>
                    <znacka>938542</znacka>
                    <nazev>OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>85</por_cislo>
                    <popis></popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>27.900000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>27.900000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď u opěry 2 vlevo&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;- odhad  30% plochy&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  23,0*3,0*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podezdívka plotu u opěry 1 - odhad  30% plochy &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 16,0*1,5*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>271.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~915111~</id_polozka>
                    <znacka>915111</znacka>
                    <nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>74</por_cislo>
                    <popis>žlutá barva</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>55.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>55.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vodící čára V4 šířky 0.25 m na obou krajnicích&lt;/t&gt;&lt;v&gt;  110,0*0,25*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>114.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~931326~</id_polozka>
                    <znacka>931326</znacka>
                    <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>83</por_cislo>
                    <popis>napojení</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M</id_mj>
                    <mnozstvi>48.250000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>48.250000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;23,11+18,24+1,0*2*2+2,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>106.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                  <polozka>
                    <id_polozka>~SO 901~SO 901~9~97817~</id_polozka>
                    <znacka>97817</znacka>
                    <nazev>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</nazev>
                    <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
                    <varianta></varianta>
                    <por_cislo>87</por_cislo>
                    <popis>vč.odvozu a uložení na skládku</popis>
                    <popis_jazyk_2></popis_jazyk_2>
                    <id_PKL>HSV</id_PKL>
                    <cenova_soustava>2018_OTSKP</cenova_soustava>
                    <typ_polozky>PRACE</typ_polozky>
                    <id_mj>M2</id_mj>
                    <mnozstvi>40.000000</mnozstvi>
                    <mnozstvi_puvodni>40.000000</mnozstvi_puvodni>
                    <mnozstvi_dodatky />
                    <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;LP  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;40,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                    <joc>161.0000</joc>
                    <typ_sazby_dph>SAZBA3</typ_sazby_dph>
                    <jhm1>0.000000</jhm1>
                    <jhm2>0.000000</jhm2>
                    <zahajeni>2018-09-11</zahajeni>
                    <dokonceni>2018-09-11</dokonceni>
                    <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                    <zakladni_polozka>true</zakladni_polozka>
                    <navaznePolozky />
                  </polozka>
                </polozky>
              </stavDil>
            </stavDily>
            <dodatky />
          </objekt>
        </objekty>
        <stavDily />
        <dodatky />
      </objekt>
    </objekty>
  </stavba>
  <partneri>
    <partner>
      <id_partner>PX</id_partner>
      <znacka>PX</znacka>
      <nazev>Pontex spol. s r.o.</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
      <ico>40763439</ico>
      <dic></dic>
      <ulice>Bezová 1658</ulice>
      <mesto>Praha 4</mesto>
      <psc>147 14</psc>
      <pobox></pobox>
      <telefon></telefon>
      <fax></fax>
      <www_stranky></www_stranky>
      <e_mail></e_mail>
      <bank_ucet>/</bank_ucet>
      <zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
      <zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
      <zastupce_titul></zastupce_titul>
    </partner>
    <partner>
      <id_partner>ksús Středoč</id_partner>
      <znacka>ksús Středoč</znacka>
      <nazev>KSÚS Středočeského kraje, příspěvková organizace</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
      <ico></ico>
      <dic></dic>
      <ulice></ulice>
      <mesto></mesto>
      <psc></psc>
      <pobox></pobox>
      <telefon></telefon>
      <fax></fax>
      <www_stranky></www_stranky>
      <e_mail></e_mail>
      <bank_ucet>/</bank_ucet>
      <zastupce_jmeno></zastupce_jmeno>
      <zastupce_prijmeni></zastupce_prijmeni>
      <zastupce_titul></zastupce_titul>
    </partner>
  </partneri>
  <merneJednotky>
    <MJ>
      <id_mj>HOD</id_mj>
      <znacka>HOD</znacka>
      <znacka_jazyk_2>HR</znacka_jazyk_2>
      <nazev>hodina</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KG</id_mj>
      <znacka>KG</znacka>
      <znacka_jazyk_2>KG</znacka_jazyk_2>
      <nazev>kilogram</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KUS</id_mj>
      <znacka>KUS</znacka>
      <znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
      <nazev>kus</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M</id_mj>
      <znacka>M</znacka>
      <znacka_jazyk_2>M</znacka_jazyk_2>
      <nazev>metr</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M2</id_mj>
      <znacka>M2</znacka>
      <znacka_jazyk_2>M2</znacka_jazyk_2>
      <nazev>metr čtverečný</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M3</id_mj>
      <znacka>M3</znacka>
      <znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
      <nazev>metr kubický</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M3OP</id_mj>
      <znacka>M3OP</znacka>
      <znacka_jazyk_2>M3</znacka_jazyk_2>
      <nazev>metr kubický obestavěného prostoru</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>T</id_mj>
      <znacka>T</znacka>
      <znacka_jazyk_2>T</znacka_jazyk_2>
      <nazev>tuna</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KPL</id_mj>
      <znacka>KPL</znacka>
      <znacka_jazyk_2>PCS</znacka_jazyk_2>
      <nazev>komplet</nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>MDEN</id_mj>
      <znacka>MDEN</znacka>
      <znacka_jazyk_2></znacka_jazyk_2>
      <nazev></nazev>
      <nazev_jazyk_2></nazev_jazyk_2>
    </MJ>
  </merneJednotky>
</XC4>
