<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!--CE205870EF9407E111CD83553930A735-->
<StavData>
  <verze>10.3.0.192</verze>
  <id_stavdata>0</id_stavdata>
  <nazev>2017/0104 - III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD</nazev>
  <datum>7. 9. 2022 8:38:42</datum>
  <Utvary>
    <Utvar>
      <id_utvar>Firma</id_utvar>
      <uroven>1</uroven>
      <nazev>AFRY CZ s.r.o.</nazev>
      <ico>45306605</ico>
      <dic>CZ45306605</dic>
      <ulice>Magistrů 1275</ulice>
      <mesto>Praha 4 - Michle</mesto>
      <psc>140 00</psc>
      <telefon>+420 277 005 518</telefon>
      <fax>+420 224 922 072</fax>
      <email>afrycz@afry.com</email>
      <bank_ucet />
      <poznamka />
      <icdph />
      <adresa_banky />
      <podutvary>
        <Utvar>
          <id_utvar>AF</id_utvar>
          <uroven>2</uroven>
          <nazev>ATELIER A2</nazev>
          <ico>47307218</ico>
          <dic>CZ47307218</dic>
          <ulice>Magistrů 1275</ulice>
          <mesto>Praha 4 - Michle</mesto>
          <psc>140 00</psc>
          <telefon />
          <fax />
          <email />
          <bank_ucet />
          <poznamka />
          <icdph />
          <adresa_banky />
          <podutvary />
        </Utvar>
      </podutvary>
    </Utvar>
  </Utvary>
  <KV>
    <id_KV>ZKV</id_KV>
    <nazev>nerozvinutý KV</nazev>
    <StrukturaKV>
      <PKV>
        <id_pkv>OC</id_pkv>
        <nazev>odbytová cena</nazev>
        <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
        <typ_pkv>2</typ_pkv>
        <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
        <vzorec />
        <setrid>0</setrid>
        <Koeficienty_pkv />
        <StrukturaKV>
          <PKV>
            <id_pkv>MA</id_pkv>
            <nazev>marže</nazev>
            <typ_ciselniku>5</typ_ciselniku>
            <typ_pkv>5</typ_pkv>
            <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
            <vzorec />
            <setrid>1</setrid>
            <Koeficienty_pkv />
            <StrukturaKV>
              <PKV>
                <id_pkv>Z</id_pkv>
                <nazev>zisk</nazev>
                <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>6</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <vzorec>{K1}*[OC]</vzorec>
                <setrid>2</setrid>
                <Koeficienty_pkv />
                <StrukturaKV />
              </PKV>
              <PKV>
                <id_pkv>RS</id_pkv>
                <nazev>režie správní</nazev>
                <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>0</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <vzorec>{K1}*[OC]</vzorec>
                <setrid>3</setrid>
                <Koeficienty_pkv />
                <StrukturaKV />
              </PKV>
            </StrukturaKV>
          </PKV>
          <PKV>
            <id_pkv>NC</id_pkv>
            <nazev>nákladová cena</nazev>
            <typ_ciselniku>0</typ_ciselniku>
            <typ_pkv>1</typ_pkv>
            <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
            <vzorec />
            <setrid>4</setrid>
            <Koeficienty_pkv />
            <StrukturaKV>
              <PKV>
                <id_pkv>C</id_pkv>
                <nazev>subdodávky</nazev>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>0</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>5</setrid>
                <Koeficienty_pkv />
                <StrukturaKV>
                  <PKV>
                    <id_pkv>Ce</id_pkv>
                    <nazev>externí</nazev>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <typ_pkv>3</typ_pkv>
                    <typ_vypoctu>0</typ_vypoctu>
                    <vzorec />
                    <setrid>6</setrid>
                    <Koeficienty_pkv />
                    <StrukturaKV />
                  </PKV>
                  <PKV>
                    <id_pkv>Ci</id_pkv>
                    <nazev>interní</nazev>
                    <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                    <typ_pkv>4</typ_pkv>
                    <typ_vypoctu>0</typ_vypoctu>
                    <vzorec />
                    <setrid>7</setrid>
                    <Koeficienty_pkv />
                    <StrukturaKV />
                  </PKV>
                </StrukturaKV>
              </PKV>
              <PKV>
                <id_pkv>N</id_pkv>
                <nazev>Neurčeno</nazev>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <typ_pkv>7</typ_pkv>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <vzorec>[NC]-[C]</vzorec>
                <setrid>8</setrid>
                <Koeficienty_pkv />
                <StrukturaKV />
              </PKV>
            </StrukturaKV>
          </PKV>
        </StrukturaKV>
      </PKV>
    </StrukturaKV>
  </KV>
  <SR>
    <id_SR>KL-R</id_SR>
    <nazev />
    <StrukturaSR>
      <PSR>
        <id_psr>Celkem</id_psr>
        <nazev>Celkem</nazev>
        <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
        <vzorec />
        <setrid>0</setrid>
        <cislo />
        <inv_so>1</inv_so>
        <inv_ps>1</inv_ps>
        <odpady>0</odpady>
        <Koeficienty_PSR />
        <StrukturaSR>
          <PSR>
            <id_psr>RN</id_psr>
            <nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
            <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
            <vzorec />
            <setrid>0</setrid>
            <cislo />
            <inv_so>1</inv_so>
            <inv_ps>1</inv_ps>
            <odpady>0</odpady>
            <Koeficienty_PSR />
            <StrukturaSR>
              <PSR>
                <id_psr>HSV</id_psr>
                <nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>0</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
              <PSR>
                <id_psr>PSV</id_psr>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>1</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
              <PSR>
                <id_psr>MCEN</id_psr>
                <nazev>Montážní položky</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>2</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
              <PSR>
                <id_psr>VRN</id_psr>
                <nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
                <typ_vypoctu>2</typ_vypoctu>
                <vzorec />
                <setrid>3</setrid>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <odpady>0</odpady>
                <Koeficienty_PSR />
                <StrukturaSR />
              </PSR>
            </StrukturaSR>
          </PSR>
        </StrukturaSR>
      </PSR>
    </StrukturaSR>
  </SR>
  <SuperSR>
    <id_SuperSR>SR</id_SuperSR>
    <nazev />
    <Struktura_SR>
      <PSR_INVESTOR>
        <id_psr>Celkem</id_psr>
        <nazev>Celkem</nazev>
        <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
        <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
        <setrid>0</setrid>
        <typ_psr>0</typ_psr>
        <cislo />
        <inv_so>1</inv_so>
        <inv_ps>1</inv_ps>
        <nds_priprava>0</nds_priprava>
        <STRUKTURA_PSR_investor>
          <PSR_INVESTOR>
            <id_psr>RN</id_psr>
            <nazev>Rozpočtové náklady</nazev>
            <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
            <typ_vypoctu>3</typ_vypoctu>
            <setrid>0</setrid>
            <typ_psr>0</typ_psr>
            <cislo />
            <inv_so>1</inv_so>
            <inv_ps>1</inv_ps>
            <nds_priprava>0</nds_priprava>
            <STRUKTURA_PSR_investor>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>HSV</id_psr>
                <nazev>Hlavní stavební výroba</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>0</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>PSV</id_psr>
                <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>1</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>MCEN</id_psr>
                <nazev>Montážní položky</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>2</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
              <PSR_INVESTOR>
                <id_psr>VRN</id_psr>
                <nazev>Vedlejší rozpočtové náklady</nazev>
                <nepocitat_skutecnost>0</nepocitat_skutecnost>
                <typ_vypoctu>1</typ_vypoctu>
                <setrid>3</setrid>
                <typ_psr>0</typ_psr>
                <cislo />
                <inv_so>1</inv_so>
                <inv_ps>1</inv_ps>
                <nds_priprava>0</nds_priprava>
              </PSR_INVESTOR>
            </STRUKTURA_PSR_investor>
          </PSR_INVESTOR>
        </STRUKTURA_PSR_investor>
      </PSR_INVESTOR>
    </Struktura_SR>
  </SuperSR>
  <Partneri>
    <Partner>
      <id_partner>KSÚS</id_partner>
      <nazev>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <ico>00066001</ico>
      <dic>CZ00066001</dic>
      <k_zastupce>0</k_zastupce>
      <ulice>Zborovská 81</ulice>
      <mesto>Praha 5 - Smíchov</mesto>
      <psc>150 00</psc>
      <pobox />
      <telefon />
      <telefon_1 />
      <telefon_2 />
      <telefon_3 />
      <fax />
      <fax_1 />
      <icdph />
      <email />
      <bank_ucet>/</bank_ucet>
      <fakt_misto />
      <pracoviste />
      <registr1 />
      <registr2 />
      <pl_dph>0</pl_dph>
      <prohlaseni_DPH />
      <adresa_banky />
      <doruc_adresa />
      <dcery />
    </Partner>
    <Partner>
      <id_partner>1</id_partner>
      <nazev>AF-CITYPLAN  s.r.o.</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <ico>47307218</ico>
      <dic>CZ47307218</dic>
      <k_zastupce>0</k_zastupce>
      <ulice>Magistrů 1275</ulice>
      <mesto>Praha 4 - Michle</mesto>
      <psc>140 00</psc>
      <pobox />
      <telefon />
      <telefon_1 />
      <telefon_2 />
      <telefon_3 />
      <fax />
      <fax_1 />
      <icdph />
      <email />
      <bank_ucet>/</bank_ucet>
      <fakt_misto />
      <pracoviste />
      <registr1 />
      <registr2 />
      <pl_dph>0</pl_dph>
      <prohlaseni_DPH />
      <adresa_banky />
      <doruc_adresa />
      <dcery />
    </Partner>
  </Partneri>
  <SeznamPreruseni />
  <MerneJednotky>
    <MJ>
      <id_mj>KG</id_mj>
      <znacka_jazyk>KG</znacka_jazyk>
      <nazev>kilogram</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KUS</id_mj>
      <znacka_jazyk>PCS</znacka_jazyk>
      <nazev>kus</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M</id_mj>
      <znacka_jazyk>M</znacka_jazyk>
      <nazev>metr</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M2</id_mj>
      <znacka_jazyk>M2</znacka_jazyk>
      <nazev>metr čtverečný</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>M3</id_mj>
      <znacka_jazyk>M3</znacka_jazyk>
      <nazev>metr kubický</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>T</id_mj>
      <znacka_jazyk>T</znacka_jazyk>
      <nazev>tuna</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KPL</id_mj>
      <znacka_jazyk>PCS</znacka_jazyk>
      <nazev>komplet</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KS</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev>Kus</nazev>
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
    <MJ>
      <id_mj>KSDEN</id_mj>
      <znacka_jazyk />
      <nazev />
      <nazev_jazyk />
      <symbol />
    </MJ>
  </MerneJednotky>
  <kategorieDodatku />
  <kategorie_poldod />
  <skupiny_poldod />
  <Monitoring />
  <Odpady />
  <Stavba>
    <id_Stavba>2017/0104</id_Stavba>
    <evid_cis />
    <nazev>III/24423 Byšice, most ev.č. 24423-3- přes potok v obci Byšice - PD</nazev>
    <nazev_jazyk />
    <mena>Kč</mena>
    <kurz>1,00000000</kurz>
    <popis />
    <popis_jazyk />
    <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
    <zahajeni_plan />
    <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
    <dokonceni_plan />
    <varianta>ZŘ</varianta>
    <varianta_nazev>Základní řešení</varianta_nazev>
    <varianta_nazev_jaz />
    <typ_stav>0</typ_stav>
    <typ_ceny>2</typ_ceny>
    <id_dodavatel />
    <id_zast_dod />
    <id_investor>KSÚS</id_investor>
    <id_zast_inv />
    <spp>0</spp>
    <nezaokrouhlovat_dph>1</nezaokrouhlovat_dph>
    <nds_natura2000>0</nds_natura2000>
    <nds_ppp>0</nds_ppp>
    <nds_komentar />
    <nds_tah />
    <nds_c_stavby_ris />
    <nds_usneseni />
    <nds_HIS />
    <nds_HIP />
    <nds_ISP />
    <spravce_fa_rsd />
    <nds_valorizace_proc>0,0</nds_valorizace_proc>
    <nds_tah_poradi>0</nds_tah_poradi>
    <nds_priorita>0</nds_priorita>
    <nds_valorizace_rok>0</nds_valorizace_rok>
    <pouzivat_jrbu>0</pouzivat_jrbu>
    <pouzivat_zmeny_stavby>1</pouzivat_zmeny_stavby>
    <rozlisovat_stornoZP>0</rozlisovat_stornoZP>
    <procento_rezervy>0,000000</procento_rezervy>
    <rezerva>0,0</rezerva>
    <provadi>
      <id_provadi>Firma</id_provadi>
      <provadi>
        <id_provadi>AF</id_provadi>
        <provadi />
      </provadi>
    </provadi>
    <id_provadi>AF</id_provadi>
    <id_projektant>1</id_projektant>
    <id_zast_projektant />
    <id_mj />
    <mnozstvi>0,0</mnozstvi>
    <zah_smlouva />
    <dok_smlouva />
    <predani />
    <doba_zaruky />
    <konec_zaruky />
    <dat_ziskani />
    <dat_odstr_zavad />
    <dat_smlouvy />
    <datum_smlouvy />
    <datum_smlouvy_obj />
    <poznamka />
    <sazba1>0,00</sazba1>
    <sazba2>15,00</sazba2>
    <sazba3>21,00</sazba3>
    <uhrazeno>0,0</uhrazeno>
    <za_zhotov />
    <za_objedn />
    <za_zhot_f />
    <za_obje_f />
    <za_zhotov2 />
    <za_objedn2 />
    <za_zhot_f2 />
    <za_obje_f2 />
    <ing_popis_f />
    <ing_stavby />
    <ing_funkce />
    <id_ing_st />
    <kde />
    <zaokrou_jc>3</zaokrou_jc>
    <pocet_des_mnoz_pr>3</pocet_des_mnoz_pr>
    <pocet_des_mnoz_pr_cerp>3</pocet_des_mnoz_pr_cerp>
    <smlouva />
    <misto_stavby />
    <okres />
    <pocet_dni_uzaverky>1</pocet_dni_uzaverky>
    <typ_krok_uzaverky>2</typ_krok_uzaverky>
    <cen_uroven />
    <smlouva_objednatel />
    <hodnota_smlouvy>0,0</hodnota_smlouvy>
    <cerpani_dodatku>0</cerpani_dodatku>
    <shodna_mj_na_stavbe>1</shodna_mj_na_stavbe>
    <kontrola_duplicit_pr_vSD>1</kontrola_duplicit_pr_vSD>
    <skupina_polozek>0</skupina_polozek>
    <SK_SD_je_DZ>0</SK_SD_je_DZ>
    <rozdelit_aut_PS_SO>0</rozdelit_aut_PS_SO>
    <sledovat_HGM_v_mene>1</sledovat_HGM_v_mene>
    <typ_struktury_obj>0</typ_struktury_obj>
    <priraz_pr_sd>1</priraz_pr_sd>
    <priraz_pr_sd_max>0</priraz_pr_sd_max>
    <termin_cerpani>27. 11. 2018</termin_cerpani>
    <typ_hgm_uroven>0</typ_hgm_uroven>
    <dat_uzaverky>26. 11. 2018</dat_uzaverky>
    <uzavirat_cerpani>0</uzavirat_cerpani>
    <typ_obdobi_cerpani>0</typ_obdobi_cerpani>
    <typ_skupina_pr_def>0</typ_skupina_pr_def>
    <typ_setrideni_rozpocty>0</typ_setrideni_rozpocty>
    <typ_setrideni_cerpani>0</typ_setrideni_cerpani>
    <typ_varianty>0</typ_varianty>
    <typ_hgm>0</typ_hgm>
    <typ_valorizace>0</typ_valorizace>
    <typ_obdobi_valorizace>0</typ_obdobi_valorizace>
    <typ_pozastavka>1</typ_pozastavka>
    <cerp_zapocitatelne>0</cerp_zapocitatelne>
    <pocet_des_jedn_oc_pr>3</pocet_des_jedn_oc_pr>
    <pocet_des_celk_oc_pr>3</pocet_des_celk_oc_pr>
    <pocet_des_celk_oc_pr_cerp>2</pocet_des_celk_oc_pr_cerp>
    <typ_pcis>0</typ_pcis>
    <typ_udrpc>2</typ_udrpc>
    <typ_setrpc>1</typ_setrpc>
    <prozatimni_ceny>0</prozatimni_ceny>
    <sledovat_stav_zp>0</sledovat_stav_zp>
    <sledovat_stav_dodatku>0</sledovat_stav_dodatku>
    <vyssi_agregace>0</vyssi_agregace>
    <sleva_bez_valor>0</sleva_bez_valor>
    <pouzivat_kateg_dod>0</pouzivat_kateg_dod>
    <pouzivat_skupiny_dod>0</pouzivat_skupiny_dod>
    <kontrola_pravidel_skupin_ZBV>0</kontrola_pravidel_skupin_ZBV>
    <SZ_pouzivat_skupiny_dod>0</SZ_pouzivat_skupiny_dod>
    <isprofin />
    <MS2014 />
    <zp_prohlaseni />
    <fa_prohlaseni />
    <nds_EUfondy>0</nds_EUfondy>
    <typ_nds_faze />
    <nazev_dle_SOD />
    <zaokrouhlit_docerpane>0</zaokrouhlit_docerpane>
    <zeme_DPH />
    <povolit_precerpani_fakt>0</povolit_precerpani_fakt>
    <povolit_precerpani_prov>0</povolit_precerpani_prov>
    <financovani_cef>0</financovani_cef>
    <pocet_aktivit>0</pocet_aktivit>
    <sdruzeni>0</sdruzeni>
    <hmg_data>0</hmg_data>
    <typ_stav_hgm>0</typ_stav_hgm>
    <typ_fidic>0</typ_fidic>
    <fa_sleva_p>0,0</fa_sleva_p>
    <splatnost />
    <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
    <Nakladove_objekty />
    <SeznamJRBU />
    <SeznamZmenStavby />
    <SeznamJRBUKategorie />
    <VerzeHGM />
    <FinPlan />
    <PreruseniVazby />
    <verzeFPData />
    <Objekty>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 001</id_Objekt>
        <nazev>Příprava území a demolice mostu ev. č. 24423-3</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>KSÚS</id_investor>
        <id_projektant>1</id_projektant>
        <id_mj />
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2018_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>014132</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 97817 mostní izolace - odhad 0,024 t/m2
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,246000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,246000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,246000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;51,916*0,024&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,246000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 966168 železobeton - předpoklad 2,5 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>56,220000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>56,220000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>56,220000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 966168: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;22,488*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>56,220000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 966158 - prostý beton - předpoklad 2,4 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>184,164000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>184,164000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>184,164000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;po. 966158: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;76,735*2,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>184,164000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>3</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 11332 - podklad zpevněných ploch z kameniva nestmeleného - předpoklad 2,2 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>279,657000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>279,657000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>279,657000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 11332: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;127,117*2,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>279,657000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>4</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 96614 - předpoklad 2,2 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,011000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,011000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,011000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,823*2,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,011000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>1</id_stavdil>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>11204</id_polozka>
                <nazev>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dle Dendrologického průzkumu
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>11214</id_polozka>
                <nazev>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dle Dendrologického průzkumu
- odstranění dalších kmenů se společným pařezem
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>11201</id_polozka>
                <nazev>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dle Dendrologického průzkumu
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>113728</id_polozka>
                <nazev>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- frézování vozovky na mostě
- tloušťka živičné vrstvy dle IGP 12 cm
- Vyfrézovaný materiál zhotovitel vykoupí ve skutečně vytěženém množství za cenu dle SOD</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>45,302000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>45,302000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>45,302000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;most: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10.26*4.66*0.12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;navazující komunikace:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;          &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(72,5-10.26&lt;/v&gt;&lt;t&gt;-&lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*1)*5,2*0,12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;          zazubení na koncích úprav:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;          &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*0,5*5,2*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;          &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*0,5*5,2*0,04&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>45,302000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>11332</id_polozka>
                <nazev>ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odstranění nestmelených konstrukčních vrstev vozovky na mostě</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>127,117000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>127,117000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>127,117000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;most: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,52-0,12)*10.26*4.66&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;navazující komunikace: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,45-0,12)*(72,5-10.26&lt;/v&gt;&lt;t&gt;-&lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*1,75)*6,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>127,117000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>184B16</id_polozka>
                <nazev>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>náhradní výsadba dle požadavku obce Byšice - 1 ks
včetně všech požadavků předepsaných v Rozhodnutí obce Byšice</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>184B15</id_polozka>
                <nazev>VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>náhradní výsadba dle požadavků obce Liblice - 9 ks
včetně všech požadavků předepsaných v Rozhodnutí obce Liblice</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>9,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>9,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>9,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>9,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>11202</id_polozka>
                <nazev>KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dle Dendrologického průzkumu
- včetně štěpkování a odvozu a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>9</id_stavdil>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>916813</id_polozka>
                <nazev>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>R</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odstranění provizorního oplocení - pol. 916811.R</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>25,900000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>25,900000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>25,900000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;25,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>25,900000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>9112A3</id_polozka>
                <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- včetně odřezání zábradlí na lávce na hranici pozemku p.č. 932
- včetně odvozu na místo určené investorem nebo do sběrných surovin
- zisk se převede na účet objednatele</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>24,800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>24,800000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>24,800000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;most: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,2 +10.2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;lávka: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,6+2,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>24,800000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>9113C3</id_polozka>
                <nazev>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odstranění svodidla na mostě
- včetně odvozu na místo určené investorem nebo do sběrných surovin
- zisk se převede na účet objednatele</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>15,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>15,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>15,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>15,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>97817</id_polozka>
                <nazev>ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>51,916000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>51,916000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>51,916000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(4,66+0,4)*10,26&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>51,916000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>966168</id_polozka>
                <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>22,488000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>22,488000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>22,488000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nosna konstrukce: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,62*8,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;nk nad opěrami: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5*0,62*0,8*2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rimsy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,25*9,95+0,2*10,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>22,488000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>966158</id_polozka>
                <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>76,735000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>76,735000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>76,735000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěry: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*5,6*5.4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odplavený zbytek regulační zdi na povodní straně mostu:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,35*2,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;lávka s propustkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,1*3,35*1,8-(0,3*0,3*3,14*2,1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;základ sloupků plotu u pozemku p.č. 1217: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,6*0,6*0,6*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>76,735000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>967188</id_polozka>
                <nazev>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- odstranění dopravních značek, odhad 0,05 t/kus
- odstranění brány na pozemku 1218/1, odhad 0,2 t
- včetně odvozu na místo určené investorem nebo do sběrných surovin
- zisk se převede na účet objednatele</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,400000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,400000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,400000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916811</id_polozka>
                <nazev>ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>R</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>provizorní oplocení parcely p.č. 1218/1,
- Výška: 1,8 m, rozteč sloupků max. 3,0 m, pletivo vyrobené z ocelových drátů s povrchovou úpravou Zn + PVC s napínacím drátem na obou koncích pletiva, velikost oka max. 55 x 55 mm. Plot bude opatřený protipodhrabovými deskami. ( musí zabránit možnosti úniku (podhrabání) psa z oplocované parcely během stavby)
- součástí provizorního oplocení bude vjezdová brána šířky min. 3,5 m, Brána bude dvoukřídlá s rámem z jäckelu min. 60x40x2, výška brány a její výplň stejné jako u plotu. Brána bude zamykatelná.
Schematické umístění oplocení a brány je zřejmé z výkresu Postupu výstavby, SO 201 př. 8.</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>25,900000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>25,900000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>25,900000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,7+15,2+4,5+2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>25,900000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>96614</id_polozka>
                <nazev>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odstranění sloupků plotu u pozemku p.č. 1217</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,823000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,823000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,823000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sloupky: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,45*0,45*1,8)*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,823000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 101</id_Objekt>
        <nazev>Komunikace III/24423</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>KSÚS</id_investor>
        <id_projektant>1</id_projektant>
        <id_mj />
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2018_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>1</id_stavdil>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>113763</id_polozka>
                <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>frézování drážky v obrusné vrstvě pro těsnící zálivku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>12,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>12,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>12,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mezi vozovkou a odvodňovacím poružkem z LA: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,25+0,25+1,25+0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>12,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>113766</id_polozka>
                <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>frézování drážky v obrusné vrstvě pro těsnící zálivku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>46,820000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>46,820000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>46,820000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podél říms: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;20+4,86&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;podél obrubníku: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,0+1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nové vozovky a stávající vozovky: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,13+5,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>46,820000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>12673</id_polozka>
                <nazev>ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>86,803000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>86,803000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>86,803000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odkop pro sjezd a propustek: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,75*0,44+1,6*0,3+1,5*0,97)*(4+2*0,5)+(1,5*0,97)*(2*2,25)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;odkop odvodňovacího příkopu po pravé straně před mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,9*0,6*19,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;stupně násypu za mostem:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     levá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,75*0,3*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;pravá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,2*0,62+1,3*0,3)*18&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>86,803000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>13173</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>107,655000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>107,655000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>107,655000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro opěrnou zeď před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,65*1,36*(20+2*1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro opěrnou zeď za sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,75*1,57+1,4*0,8)*(4,84-1,3)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro odvodňovací U-žlab: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,56*0,7*7,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkop pro drenáž: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,4*0,4*5,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>107,655000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17581</id_polozka>
                <nazev>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>obsyp propustku ze ŠP fr. 0-22 zhutněný na 97% PS, do vzdálenosti 0,2 m od trouby 94% PS</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,400000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,400000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,05*8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,400000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>18242</id_polozka>
                <nazev>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>184,116000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>184,116000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>184,116000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*1,12*2,0+(1,2+0,5)*19+2*1,5*3,5+1,0*6,3+1,3*1,12*29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+0,6)*1,12*19+(1,85+0,5)*1,12*17&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>184,116000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>18222</id_polozka>
                <nazev>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>198,616000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>198,616000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>198,616000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*1,12*2,0+(1,2+0,5)*19+2*1,5*3,5+1,0*6,3+(1,3*1,12+0,5)*29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+0,6)*1,12*19+(1,85+0,5)*1,12*17&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>198,616000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>12110</id_polozka>
                <nazev>SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>29,780000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>29,780000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>29,780000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; (2*23+2,5*10+1,8*31)*0.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá strana:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; (3,0*27+3,6*25)*0.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>29,780000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>18110</id_polozka>
                <nazev>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>326,250000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>326,250000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>326,250000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,5*30+7,5*21,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>326,250000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17481</id_polozka>
                <nazev>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>zemina vhodná dle ČSN 73 6133 hutněná po vrstvách tl. max. 300 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>79,716000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>79,716000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>79,716000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub opěrné zdi: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,96*(20,0+2*1,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     před mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,28*(4,8-1,3)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;líc opěrné zdi: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,48*(20,0+2*1,0)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     před mostem:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,51*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;zásyp příkopových U-žlabů: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,97*8,3+0,23*1,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rozšíření násypu po levé straně za mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,75*0,3*23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rozšíření násypu po pravé straně za mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,6*0,3+1,2*0,36)*16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;násyp sjezdu k pozemku p.č. 1218/1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,2*0,28+1,5*0,28)*5,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F+G+H&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>79,716000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17680</id_polozka>
                <nazev>VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>zpevnění terénu dotčeného stavbou navazující na sjezd na pozemek p.č. 1218/1 zaválcovaným štěrkem tl. 100 mm v šířce 4 m a délce 1 m</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,400000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,400000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;4*1*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,400000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>125738</id_polozka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 18222: 198,616m2 * 0,15m</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>29,780000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>29,780000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>29,780000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;29,780&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>29,780000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>18247</id_polozka>
                <nazev>OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>včetně chemického odplevelení trávníku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>184,116000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>184,116000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>184,116000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*1,12*2,0+(1,2+0,5)*19+2*1,5*3,5+1,0*6,3+1,3*1,12*29&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,5+0,6)*1,12*19+(1,85+0,5)*1,12*17&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu
zahrnuje nutné zalití a hnojení</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>184,116000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17120</id_polozka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>uložení  vytěžené zeminy na řízenou skládku nebo mezideponii
pol. 12110, pol. 12673, pol. 13173,</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>224,238000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>224,238000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>224,238000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 12110: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;29,78&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 12673: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;86,803&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 13173: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;107,655&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>224,238000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>12930</id_polozka>
                <nazev>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>čistění příkopu vlevo za mostem do hloubky 0,5 m, ve staničení km 0,043 00 - km 0,066 00
rozsah: přílohy 2 a 5</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>14,950000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>14,950000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>14,950000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,3+0,5*2)*0,5*23&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>14,950000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>3</id_stavdil>
            <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>317125</id_polozka>
                <nazev>ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>lícní prefabrikáty výšky 0,7 m a 0,5 m beton C30/37 - XD3, XF4</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,608000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,608000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,608000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsa ma zdi u mostu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0.7*0.12)*4,86&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsa na zdi před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0.5*0.12)*20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,608000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>317325</id_polozka>
                <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>23</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>monolitická část říms z betonu C 30/37 - XFD3,XF4</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>15,670000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>15,670000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsa ma zdi u mostu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,644*4,86&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;římsa na zdi před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,627*20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>15,670000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>317365</id_polozka>
                <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>24</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>uvažovaná míra vyztužení 140 kg/m3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,351000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,351000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,351000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15,67*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,351000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>3272A9</id_polozka>
                <nazev>ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>26</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>35,527000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>35,527000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>35,527000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0*0,8+1,0*0,5+0,3*0,3)*20,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď mezi sjezdem a mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0*1,0+1,0*0,5+0,3*0,3)*4,86&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>35,527000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>33817A</id_polozka>
                <nazev>SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>27</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>sloupky plotu u pozemku p.č. 1218/1 - předpoklad 0,02 t/ks
- Výška sloupků 2,0 m nad zemí. Rozteč sloupků 2,5 m. Sloupek profilu 60x60x1,5 mm s povrchovou úpravou Zn + PVC.</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,140000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,140000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,140000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;7*0,02&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu
- nutné zemní práce</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,140000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>31823</id_polozka>
                <nazev>ZDI ODDĚLOVACÍ A OHRADNÍ Z CIHEL PÁLENÝCH</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>25</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>výměna plotu u pozemku p.č. 1217
- barva a formát cihel musí odpovídat stávajícím sloupkům</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,187000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,187000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,187000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;sloupky: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,45*0,45*1,8)*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,187000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>4</id_stavdil>
            <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>451313</id_polozka>
                <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>28</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>podkladní beton pod římsy C16/20n - XF1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,546000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,546000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,546000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(1,0*0,1)*(20,4+5,06)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,546000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>465512</id_polozka>
                <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>31</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek, vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>4,100000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>4,100000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>4,100000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odláždění čela propustku:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     vtok: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,6*1,25*1,4+0,7*1,6)*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     výtok: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,6*1,25*1,4+0,7*1,6)*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odláždění vtoku do U- žlabů: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,55*0,4+(1,55*0,5+1,55*1,0)*1,4)*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>4,100000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>45152</id_polozka>
                <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>29</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>štěrkodrť ŠD 0-32</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,243000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,243000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,243000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstva gabionu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,6*0,2*(20+2*0,3+4,86+0,3)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,243000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>45157</id_polozka>
                <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>30</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>štěrkopískový podysp příkopových U-žlabů tl. 100 mm
štěrkopískový podsyp propustku pod samostatným sjezdem na pozemek p.č. 1218 v tl. 150 mm nehutněný</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,839000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,839000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,839000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příkopové U-žlaby: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,89*0,1*(10+2*0,2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ocelový propsutek: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,5*0,15*8,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,839000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>9</id_stavdil>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>93132</id_polozka>
                <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>57</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,030000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,030000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,030000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;těsnnění spáry u říms: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,015+0,003)*0,040*(20+4,86)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;těsnění spáry okolo odvodňovacího poružku z litého asfaltu: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;  &lt;/t&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;podél obrubníku: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,015+0,003)*0,040*(10,0+1,25)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;       zbytek: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,010*0,030*(10,25+0,25+1,25+0,25)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,030000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>9183D5</id_polozka>
                <nazev>PROPUSTY Z TRUB DN 600MM Z VLNITÉHO PLECHU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>56</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;propustek pod sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>935909</id_polozka>
                <nazev>ŽLABY A RIGOLY Z PŘÍKOPOVÝCH ŽLABŮ (VČETNĚ POKLOPŮ A MŘÍŽÍ) U</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>59</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>příkopový žlab U světlé šířky 400 mm a světlé výšky 1100. Celková šířka max 800 mm
- včetně dopravy, montáže, zatěsnění spár mezi dílci</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>10,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>10,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,5*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>1. Položka obsahuje:
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>10,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>917224</id_polozka>
                <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>55</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>beton. silniční obruba 150/250 do betonu C16/20n - XF1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>19,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>19,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>19,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nároží sjezdu u napojení na silnici:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; (1,6+1)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;v patě sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;na pravé straně komunikace: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,75+3,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>19,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>935212</id_polozka>
                <nazev>PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>58</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>betonový žlab š. 600 mm do bet. lože C16/20n - XF1 tl. 100 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>55,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>55,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>55,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vlevo u opěrné zdi k porpustku:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 19&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vlevo od propustku ke skluzu:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vpravo před příkopovým žlabem:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 17,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vpravo za mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;12,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>55,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>91710</id_polozka>
                <nazev>OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>53</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>palisády 160 x 160 mm délky 1,2 m
a 100 x 100 mm délky 0,6 m</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,080000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,080000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,080000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;přechod ze stávajícího stavu na opěrnou zeď: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,16*0,16*1,2*2,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;oddělení chodníku navazujícího na most a vstupu na pozemek p.č. 932: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,10*0,10*0,6*(1,75+0,7)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,080000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>9111A1</id_polozka>
                <nazev>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>51</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>včetně zarážky pro slepeckou hůl ve výšce 100 - 250 mm nad terénem (týká se pouze zábradlí podél komunikace)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>3,950000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>3,950000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>3,950000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zábradlí před mostem oddělující chodník na most a vstup na pozemek p.č. 932: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;zábradlí napříč přes příkopový U-žlab s navázáním přivařením na odřezané stávající zábradlí u lávky na pozemku p.č. 932: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>3,950000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>915111</id_polozka>
                <nazev>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>52</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>rozsah dle přílohy 2 - Situace</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>17,751000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>17,751000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>17,751000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,125*(72,5-2*1,5)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pravá strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,125*72,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>17,751000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>917223</id_polozka>
                <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>54</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>6,630000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>6,630000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>6,630000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5+2,25+(0,5+1,2*1,2)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>6,630000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>5</id_stavdil>
            <nazev>Komunikace</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>575F53</id_polozka>
                <nazev>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>40</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odvodňovací proužky z litého asfaltu navazující na odvodňovací proužek na mostě</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,876000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,876000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,876000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,25*10,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,25*1,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,876000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>574A34</id_polozka>
                <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>37</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ACO 11+ 50/70</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>344,520000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>344,520000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>344,520000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86)*5,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>344,520000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>572211</id_polozka>
                <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>35</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>spojovací postřik PS-C 0,3 kg/m2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>345,184000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>345,184000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>345,184000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mezi ložnou a obrusnou vrstvou: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86)*5,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mezi podkladní a ložnou vrstvou: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86-2*0,5)*(5,5+2*0,05)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>345,184000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>574C56</id_polozka>
                <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>38</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ACL 16+ 50/70</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>345,184000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>345,184000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>345,184000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86-2*0,5)*(5,5+2*0,05)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>345,184000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>574E46</id_polozka>
                <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>39</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ACP 16+ 50/70</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>345,648000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>345,648000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>345,648000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86-2*1,0)*(5,5+2*0,10)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>345,648000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>572131</id_polozka>
                <nazev>INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,5KG/M2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>34</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>infiltrační postřik PI-E 1,5 kg/m2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>345,648000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>345,648000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>345,648000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86-2*1,0)*(5,5+2*0,10)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>345,648000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>56330</id_polozka>
                <nazev>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>32</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>2 podkladní vrstvy štěrkodrti ŠDa tloušťky 150 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>123,591000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>123,591000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>123,591000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;spodní podkladní vrstva: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(72,5-9.86-2*1,75)*(5,5+2*0,40)*0,15-(1,25+0,4)*(20,0+4,86)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;ochranná vrstva: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;km 0,001 75 - km 0,022 00: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5,5-1,25+1,29)*20,25*((0,15+0,17)/2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;km 0,022 00 - km 0,028 00: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5,5+0,70+0,80)*6*((0,15+0,18)/2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     km 0,028 00 - km 0,035 72: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5,5-1,28+0,80)*7,72*((0,15+0,18)/2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     km 0,045 58 - km 0,050 80: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5,75+0,7+1,65)*5,22*((0,15+0,19)/2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;km 0,050 80 - km 0,070 75: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(5,5+2*0,7)*19,95*((0,15+0,18)/2)+0,65*19,55*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstva sjezdu na pozemek p.č. 1218/1:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; (4+2*0,25)*5,8*0,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podkladní vrstva chodníku: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,75*10*0,25&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;obsyp drenáže: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,4*0,4-(0.075*0.075*3,14))*(6,5+1,8)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F+G+H+I&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;J&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>123,591000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>582612</id_polozka>
                <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>42</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dlažba zámková šedá DL80 do lože z dreného kameniva HDK, fr.4-8 mm, tl. 50 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>23,600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>23,600000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>23,600000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;kryt sjezdu: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(4,4+1,5)*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>23,600000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>582611</id_polozka>
                <nazev>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>41</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dlažba zámková šedá DL60 do lože z kameniva drceného, fr. 4-8 mm tl. 40 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>18,545000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>18,545000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>18,545000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2,15*3,23+((2,15+1,8)/2) *5,19+(1,8*1,5)/2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>18,545000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>56931</id_polozka>
                <nazev>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>33</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>zásp krajnice živičným recyklátem tl. 50 mm v šířce 0,5 m</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>33,721000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>33,721000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>33,721000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá strana:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     ZÚ - začátek opěrné zdi: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,05*(0,2+0,65)/2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;     &lt;/v&gt;&lt;t&gt;za mostem do KÚ: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;23*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pravá strana: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     ZÚ - chodník před mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;24,1*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     za mostem - KÚ: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;18,6*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>33,721000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>57476</id_polozka>
                <nazev>VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>36</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>geokompozit s geomříží ze skelných vláken mezi podkladní a ložnou vrstvou v úseku s římsou opěrné zdi v šířce od kraje vozovky s přesahem 1,0 m za konec římsy</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>63,440000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>63,440000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>63,440000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(1+1)*(20+2*1+4,86*2*1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>63,440000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>58920</id_polozka>
                <nazev>VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>43</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>10,710000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>10,710000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>10,710000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;těsnění příčné spáry na začátku a konci úseku: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,13+5,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>10,710000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>8</id_stavdil>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>89712</id_polozka>
                <nazev>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>50</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vpusť za mostem u O2 vpravo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>87446</id_polozka>
                <nazev>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>49</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odpoadní potrubí DN 400
včetně úpravy tvaru na vtoku a výtoku do koryta</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,800000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,800000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;7,1+1,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,800000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>7</id_stavdil>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>PSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>78383</id_polozka>
                <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>48</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ochranný povlak říms na gabionové zdi (S4 dle TKP PK, kap. 31)
VL4 401.01a</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>7,458000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>7,458000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>7,458000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,15+0,15)*(20+4,86)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>7,458000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>76793</id_polozka>
                <nazev>OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>46</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>oplocení pozemku p.č. 1218/1
- výplň plotu výšky 1,7 m (celk. výška polotu vč. podezdívky 2,0 m)
- svařované pletivo z drátů průměru min. 4 mm, velikost ok max. 50 x 200 mm, povrchová ochrana Zn+PVC
- přesné provedení a barevný odstín musí být před zahájením stavby odsouhlaseno investorem a majitelem pozemku p.č. 1218/1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>26,520000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>26,520000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>26,520000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(4,5+4,4+5,6+1,1)*(2,0-0,3)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.
- nejsou zahrnuty sloupky, jejich základové konstrukce a zemní práce, které se vykazují v samostatných položkách 338**, 272**, 26A**, 13***, není zahrnuta podezdívka (272**)
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>26,520000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>76796</id_polozka>
                <nazev>VRATA A VRÁTKA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>47</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>vjezdová vrata na pozemek p.č. 1218/1
- dvoukřídlá vrata světlé šířky min. 3,6 m a výšky 2,0 m. Provedení z ocelových uzavřených profilů se stejnou výplní jako navazující svařovaný plot s povrchovou úpravou Zn + PVC.
Vrata budou obsahovat vnitřní křížové vzpěry a duplexní povrchovou ochranou (galvanický povlak + lak). 
- přesné provedení a barva bude před zahájením stavby odsouhlaseno investorem a majitelem pozemku p.č. 1218/1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>7,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>7,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>7,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3,6*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací.
- je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň.
- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>7,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>76291</id_polozka>
                <nazev>DŘEVĚNÉ OPLOCENÍ Z ŘEZIVA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>45</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>výplň plotu u pozemku p.č. 1217 výšky 1,4 m
Výplň plotových polí bude tvořena z dřevěného řeziva se stejným vzhledem jako stávající výplň. Na dvě vodorovné nosné latě o průřezu min. 80 x 30 mm a délce plotového pole budou přišroubovány svislé latě o průřezu 80 x 20 mm, délce přibližně 1,4 m a mezerami mezi jednotlivými latěmi max 40 mm. Dřevěná výplň bude opatřena ochranným nátěrem z vhodné lazury.</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>31,360000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>31,360000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>31,360000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(20,85+4,25-6*0,45)*1,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položky tesařských konstrukcí zahrnují kompletní konstrukci, včetně úprav řeziva (i impregnaci, povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, upevňovací prvky, lemování, lištování, spárování, není-li zahrnut v jiných položkách, i nátěr konstrukcí, včetně úpravy povrchu před nátěrem.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>31,360000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>711311</id_polozka>
                <nazev>IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>44</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>izolace římsy pod vozovkou ve skladbě ALP + 2 x ALN</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>19,687000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>19,687000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>19,687000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;bok: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,15*0,92+0,44+0,13)*(20+4,84)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;čela: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,7*3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>19,687000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>2</id_stavdil>
            <nazev>Základy</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>27211</id_polozka>
                <nazev>ZÁKLADY Z DÍLCŮ BETONOVÝCH</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>podezdívka plotu k pozemku p.č. 1218/1 ze zmonolitněných betonových tvarovek š. 0,3 m a výšky 1,1 m (z toho 0,8 m základ a 0,3 m nad terénem)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,115000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,115000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,115000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,3*(0,8+0,3)*(4,5+4,4+5,5+1,1)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,115000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>272313</id_polozka>
                <nazev>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>základy zděných sloupků pro plot u pozemku p.č. 1217 z betonu C16/20 - XF1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,296000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,296000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,296000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,6*0,6*0,6)*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,296000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>21361</id_polozka>
                <nazev>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>obalení rýhy pro drenáž netkanou separační geotextílií, plošná hmotnost min. 200 g/m2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>13,695000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>13,695000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>13,695000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(6,5+1,8)*1,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>13,695000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>21461</id_polozka>
                <nazev>SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>separační geotextilie na rubu opěrné zdi z gabionů, plošná hmotnost min. 600 g/m2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>79,858000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>79,858000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>79,858000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď před sjezdem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,3+0,3+0,7+1,3+0,4)*20+(1,0*1,3+0,3*0,3)*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;opěrná zeď před mostem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,3+0,3+0,7+1,5+0,4)*4,84+(1,0*1,5+0,3*0,3)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>79,858000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>212035</id_polozka>
                <nazev>TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>podélná drenáž DN 150</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,300000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,300000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,300000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,5+1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,300000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 12673 - předpoklad 2,0 t/m3
pol. 12930 - předpoklad 2,0 t/m3
pol. 13173 - předpoklad 2,0 t/m3
k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>418,826000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>418,826000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>418,826000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 12673: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;86,803*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 12930: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;14,955*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 13173: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;107,655*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>418,826000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 180</id_Objekt>
        <nazev>DIO</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>KSÚS</id_investor>
        <id_projektant>1</id_projektant>
        <id_mj />
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2018_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>9</id_stavdil>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>914132</id_polozka>
                <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>dočasné provizorní dopravní značení vč. provizorních patek a sloupků,</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní dopravní značení značka IP 22&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní dopravní značení značka IS 11c&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní dopravní značení značka IP 10a&lt;/t&gt;&lt;v&gt; &lt;/v&gt;&lt;t&gt;s dodatkovou tabulkou E3a,&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní dopravní značení značka IP 10b,&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;provizorní dopravní značení značka B1 s dodatkovou tabulkou E13,&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>91400</id_polozka>
                <nazev>DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>včetně odkrytí po ukončení stavby</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dočasné zakrytí značky B12 s dodatkovou tabulkou E5:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916322</id_polozka>
                <nazev>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916122</id_polozka>
                <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>914139</id_polozka>
                <nazev>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KSDEN</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>nájemné na po dobu trvání DIO, předpoklad 4 měsíce</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1920,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1920,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1920,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 914132: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16*30*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1920,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>914133</id_polozka>
                <nazev>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 914132: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916129</id_polozka>
                <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KSDEN</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pod dobu trvání DIO, předpoklad 4 měsíce</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>240,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>240,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>240,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 916122: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*30*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>240,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916123</id_polozka>
                <nazev>DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 916122: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916329</id_polozka>
                <nazev>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KSDEN</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>po dobu trvání DIO - předpoklad 4 měsíce</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>240,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>240,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>240,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle pol. 916322: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*30*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>240,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>916323</id_polozka>
                <nazev>DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dle po. 916322:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</specifikace>
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>02720R</id_polozka>
                <nazev>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>Oprava objízdných tras - frézování krytu vozovky tl. 50 mm, spojovací asfaltový postřik, pokládka obrusné vrstvy z ACO 11 v tl. 50 mm, řezání spar v napojení vozovky a jejich utěsnění modifik. asfaltem
- položka bude čerpána se souhlasem TDS a investora
- Vyfrézovaný materiál zhotovitel vykoupí ve skutečně vytěženém množství za cenu dle SOD</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2500,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2500,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2500,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2500&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2500,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 201</id_Objekt>
        <nazev>Most ev. č. 24423-3</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>KSÚS</id_investor>
        <id_projektant>1</id_projektant>
        <id_mj />
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2018_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>1</id_stavdil>
            <nazev>Zemní práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>131738</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>17</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- odkopání násypového tělesa u mostu v mocnosti 0,3 m na úroveň vrtání mikropilot - 182,3 m n. m.
- výkopy základů
- odkop dna vodoteče pro usazení dalžby v tl. 350 mm
- výkopy pro betonové stabilizační prahy v potoce</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>472,877000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>472,877000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>472,877000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;násypové těleso tl. 0,3 m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6+19)*8*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkopy základů:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;        O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,4*1,7*3,45+6,45*3,45*(3,45/2)+0,45*3,45*9,5+((1,8*2,9)/2)*(2,2+1,9)+1,2*3*11&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;       &lt;/v&gt;&lt;t&gt; O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,7*3,2*3,45+10,7*3,45*(3,45/2)+0,45*1,9*10,2+((1,8*2,9)/2)*(1,1+4,3)+1,3*1,3*11,2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odkop dna vodoteče: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,8*16,4*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výkopy pro bet. prahy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,4+4,65+2,7)*1,0*0,5+(0,85+5,6+1,7)*1,0*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>472,877000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17180</id_polozka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>22</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- dočasný zásyp mostního otvoru pro vytvoření plošiny pro vrtání zápor a mikropilot
- v této položce je odečtena zemina použitá při odtěžení zemní pláně (část pol.131738.1), uložení této zeminy do násypu pol. 17110</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>137,352000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>137,352000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>137,352000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;vtoková strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;31*1,8--2*0,52*0,52*3,14*5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;mostní otvor: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(8*1,9-2*0,52*0,52*3,14)*5.4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;výtoková strana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;35*2-2*0,52*0,52*3,14*5.8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.17110: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;-60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>137,352000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>171101</id_polozka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>19</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- část dočasného násypu pro vrtání zápor a mikropilot- uložení první části výkopu z pol. 131738 do dočasného násypu pro pracovní plošinu
- zásyp základů z nakupovaných zemin použitých nejprve pro zřízení pracovní plošiny pro vrtání (pol. 17180.2)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>197,352000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>197,352000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>197,352000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 131738: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 17180.2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;137.352&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>197,352000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>12960</id_polozka>
                <nazev>ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>16</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>čistění koryta vodoteče od nánosů v délce 26 m, odhad výšky nánosu průměrně 0,1 m</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>13,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>13,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>13,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;26*5*0,1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>13,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17280</id_polozka>
                <nazev>ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>23</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>těsnění v přechodovém klínu dle čl. 5.2, ŠP 2x150mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>24,486000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>24,486000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>24,486000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,6*5,3*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;7,8*5,3*0,3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>24,486000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17180</id_polozka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>21</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- zásyp základů a opěr
- odečtena pol. 17180.2- materiál nejprve nakoupený pro dočasnou pracovní plošinu a následně použitý pro zásyp základů
- svahové kužely</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>92,397000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>92,397000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>92,397000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   za opěrou: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,43*7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   levý bok:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 10,2*0,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   pravý bok:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,2*0,55&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   před lícem opěry:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,8*8,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   za opěrou:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 9,1*8,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   levý bok:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;17,2*0,85&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   pravý bok:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 17,6*0,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;   před lícem opěry:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 2,5*8,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol.17180.2:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;-137.352&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;J&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahový kužel u O2 vlevo:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,6*1,9*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;K&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;svahový kužel u O2 vpravo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3,5*3,1*0,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;L&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;M&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>92,397000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>131738</id_polozka>
                <nazev>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>18</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- odtěžení pracovní plošiny na stávající terén (pol. 171101 a 17180.2)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>197,352000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>197,352000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>197,352000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;odtěžení pracovní plošiny: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;137,352+60&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>197,352000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17120</id_polozka>
                <nazev>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>20</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>670,229000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>670,229000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>670,229000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 131738.1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;472,877&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 131738.2:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 197,352&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>670,229000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>113763</id_polozka>
                <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>12</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>frézování drážky v obrusné vrstvě mezi litým odvodňovacím proužkem a vozovkou v průřezu 300 mm2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>15,600000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>15,600000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>15,600000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>113766</id_polozka>
                <nazev>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>13</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>62,330000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>62,330000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>62,330000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*5,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podélná spára podél římsy v obrusné vrstvě:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 15,5+15,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podélná spára podél římsy v ochranné vrstvě: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*9,865&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>62,330000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>12573</id_polozka>
                <nazev>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>15</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pro pol. 171101</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>197,352000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>197,352000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>197,352000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;197,352&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>197,352000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>17780</id_polozka>
                <nazev>ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>R</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>24</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>PYTLE PLNĚNÉ PÍSKEM
- objemová hmotnost 1600 kg/m3, jeden pytel cca 40 kg, cca 40 pytlů na 1 m3  hráze
- včetně odstranění odvozu a uložení na skládce</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>54,560000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>54,560000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>54,560000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;návodní hráz: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,0*2*6,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;povodní hráz: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2,4*1,7*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>54,560000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>11527</id_polozka>
                <nazev>PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>14</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>provizorní potrubí pro převedení vodoteče - 2x DN1000
- položka zahrnuje odstranění včetně odvozu a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>51,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>51,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>51,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2*25,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>51,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>8</id_stavdil>
            <nazev>Potrubí</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>87626</id_polozka>
                <nazev>CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>70</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>rezervní chránička v chodníkové římse profil 75/61</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>16,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>16,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;15+2*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>16,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>875332</id_polozka>
                <nazev>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>69</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>rubová drenáž DN150</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>16,750000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>16,750000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>16,750000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;7,6+7,75+2*0,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>16,750000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>2</id_stavdil>
            <nazev>Základy</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>264728</id_polozka>
                <nazev>VRTY PRO PILOTY TŘ I A II D DO 600MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>33</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>-vrty pro zápory průměru 600 mm dl. 9 m
- včetně dopravy a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>261,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>261,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>261,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(7+9+7+6)*9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>261,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>22694</id_polozka>
                <nazev>ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>27</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- zápory profilu a převázka HEB360 - 0,142 t/m
- rozpěra profil HEB 200 - 0,0613 t/m
- položka zahrnuje odstranění zápor včetně odvozu a uložení na skládku</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>41,086000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>41,086000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>41,086000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;25 ks dl.9,5 m:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 25*9,5*0,142&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;4 ks dl. 11 m: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4*11*0,142 &lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;převázka: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,8+5)*0,142&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rozpěra: &lt;/t&gt;&lt;v&gt; 2,4*0,0613&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>41,086000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>22695</id_polozka>
                <nazev>VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>28</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- tl. 100 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>11,319000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>11,319000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>11,319000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(11.3+8+9+6)*3.3*0.1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>11,319000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>227831</id_polozka>
                <nazev>MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>29</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>TR 108/16 S235J0H</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>440,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>440,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>440,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;svislé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,5)*13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;šikmé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,5)*9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;svislé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,5)*13&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;šikmé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,5)*9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>440,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>26175</id_polozka>
                <nazev>VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>32</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>388,200000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>388,200000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>388,200000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;svislé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,1)*13-3*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;šikmé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,2)*9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; &lt;/t&gt;&lt;v&gt;   &lt;/v&gt;&lt;t&gt;svislé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,1)*13-3*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;    &lt;/v&gt;&lt;t&gt;šikmé: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(6,5+3,2)*9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>388,200000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>26145</id_polozka>
                <nazev>VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 300MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>31</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>vrty skrz stávající betonovou opěru mostu v tl. 3,0 m</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>36,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>36,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>36,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>36,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>272324</id_polozka>
                <nazev>ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>34</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>C25/30-XA2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>28,808000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>28,808000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>28,808000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;35,45*0,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;36,57*0,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>28,808000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>272365</id_polozka>
                <nazev>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>35</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>vyztužení základové patky - předpoklad 0,100 t/m3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,881000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,881000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,881000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;28,808*0,10&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,881000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>228172</id_polozka>
                <nazev>ODŘEZÁNÍ PILOT Z KOVOVÝCH DÍLCŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>30</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>zkrácení výztužných trubek mikropilot TR 108/16 nad úrovní základové spáry</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>44,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>44,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>44,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;22+22&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje i vodorovnou dopravu a uložení na skládku (bez poplatku)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>44,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>285392</id_polozka>
                <nazev>DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>36</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>kotvící výztuž spádové desky v množství 9 ks/m2 - betonářská výztuž průměr 12 mm, celkové délky 300 mm do vývrtu průměru 14 mm délky min. 120 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>484,218000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>484,218000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>484,218000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,8*((5,4+5,58)/2)*9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)
provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)
vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem
případně nutné lešení</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>484,218000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>21331</id_polozka>
                <nazev>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>25</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>obetonování drenáže</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,185000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,185000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,185000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,4*0,4-0,075*0,075*3,14)*(7,6+7,75)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,185000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>21341</id_polozka>
                <nazev>DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>26</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>drenážní pás na mostě v ose odvodnění výšky 40 mm, šířky 200 mm</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,079000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,079000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,079000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,04*0,20*9,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,079000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>4</id_stavdil>
            <nazev>Vodorovné konstrukce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>46451</id_polozka>
                <nazev>POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>53</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- ochrana provizorní hrázky z pytlové rovnaniny na vtokové straně v průměrné tl. 0,5 m
- LMB 10/60</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,5*16&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kamene, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>451311</id_polozka>
                <nazev>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>44</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>beton C8/10 - X0</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>21,385000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>21,385000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>21,385000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,3*4,5*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;10,1*4,5*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod drenáží u O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,35*0,4*7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pod drenáží u O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,35*0,4*7,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>21,385000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>421127</id_polozka>
                <nazev>MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELBET DO C50/60</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>43</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>beton C45/55 - XD1,XF3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>80,653000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>80,653000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>80,653000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;(plocha v příčném řezu dílcem odečtena graficky)&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;patka O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,99*8,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo levé O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,92*1+1,42*1+1.02*0,98&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo pravé O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,89*0,5+1,39*1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;patka O2:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 0,99*8,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo levé O2:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 1,90*0,8+1,4*1,17+1,00*0,78&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;křídlo pravé O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,86*1,01+1,36*0,94+0,96*1,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;nosná konstrukce: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,70*8,49&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F+G&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>80,653000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>457324</id_polozka>
                <nazev>VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>47</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>spádová vrstva na nosné kosntrukci průměrná tl. 150 mm z betonu C25/30 - XF1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>12,480000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>12,480000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>12,480000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((8,4+8,58)/2)*9,8*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>12,480000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>457365</id_polozka>
                <nazev>VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>49</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>uvažovaná míra vyztužení 120 kg/m3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,498000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,498000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,498000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;12,48*0,12&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,498000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>457324</id_polozka>
                <nazev>VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>48</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>tvrdá ochrana izolace při fázi výstavby č. 5 - beton C25/30-XF3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,050000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,050000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,050000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*7*0,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,050000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>457365</id_polozka>
                <nazev>VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>50</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>výztuž tvrdé ochrany izolace - fáze výstavby č. 5 - uvažováno 60 kg/m3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,063000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,063000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,063000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;0,06*1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,063000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>467314</id_polozka>
                <nazev>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>55</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>beton C25/30 - XF3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,950000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,950000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,950000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;práh před vtokem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,4+4,65+2,7)*1,0*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;práh za výtokem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,85+5,6+1,7)*1,0*0,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,950000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>45157</id_polozka>
                <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>46</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>podkladní vrstva ze ŠP fr. 0/8 tl. 200 mm pod silniční panely sloužící jako úložné prahy provizorní lávky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>3,328000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>3,328000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>3,328000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(1,0+2*0,3)*(2,0+2*0,3)*0,2*4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>3,328000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>45860</id_polozka>
                <nazev>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>52</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>výplň přechodové oblasti stejnozrnným mezerovitým betonem podle ČSN 73 6124-3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>63,292000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>63,292000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>63,292000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,9*0,83*5,9&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;5,94*0,76*7,62&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>63,292000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>45852</id_polozka>
                <nazev>VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>51</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>výplň zesíleného přechodového klínu u pravéh křídla u O1 v šířce chodníku z ŠD fr. 0/32 podle ČSN EN 13285</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,080000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,080000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,080000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,9*0,83*1,65&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,080000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>465512</id_polozka>
                <nazev>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>54</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>do betonu, vč. betonových obrubníků kolem dlažeb a patek, vč. podkl. vrstev a spádování, vč. příp. spárování proti CHRL</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>56,701000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>56,701000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>56,701000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;koryto:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     dno: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6*13.75*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     levý břeh: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,8*1,28&lt;/v&gt;&lt;t&gt;(vliv sklonu)&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*13,75*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     pravý břeh: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,2*1,28&lt;/v&gt;&lt;t&gt;(vliv sklonu)&lt;/t&gt;&lt;v&gt;*13,75*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pravý břeh u O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,3+0,25)*1,6*1,28*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;levý kužel u O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,65*0,5*1,08+0,85*2,5)*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;pravý kužel u O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(3,0*2,75+0,8*0,62+3,1*0,65*1,08+6,7*0,75*1,28+2,35*1,3*1,2+1,0*1,0)*0,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>56,701000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>451313</id_polozka>
                <nazev>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>45</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>C16/20n - XF1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,929000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,929000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,929000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt; podkladní beton pod římsou u křídel: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,4*3+1,7*1,87+0,4*2,7+4*1,85)*0,15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,929000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>9</id_stavdil>
            <nazev>Ostatní konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>9112B1</id_polozka>
                <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>71</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- mostní zábradlí na mostě
- mostní zábradlí na římsách opěrné zdi SO 101</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>55,550000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>55,550000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>55,550000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zábradlí na mostě: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;15,7+15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;zábradlí na opěrné zdi: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;4,85+20&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>55,550000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>96716</id_polozka>
                <nazev>VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>78</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odbourání dočasné tvrdé ochrany nosné konstrukce z železobetonu ve fázi výstavby č. 5 (pol. č. 457324.1)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,050000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,050000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,050000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,05&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,050000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>9112B1</id_polozka>
                <nazev>ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>72</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- mostní zábradlí s bočním uchycením na prefabrikované U- žlaby (SO 101)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>6,800000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>6,800000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>6,800000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;6,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>6,800000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>93132</id_polozka>
                <nazev>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>76</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>těsnící zálivka typu N2 dle ČSN EN 14188 včetně úpravy spár a přípravy povrchu</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,052000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,052000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,052000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podélná spára v obrusné vrstvě:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     mezi odvodňovacím poružkem a vozovkou: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,010*0,030*15,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     mezi římsou a vozovkou:&lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,015+0,003)*0,040*(15,5+15,6)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;podélná spára v ochranné vrstvě: &lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     u římsy: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,015+0,005)*0,040*9,865*2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;příčná spára v obrusné vrstvě na rozhraní nosné konstrukce a přechodové oblasti: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,020*0,040*2*5,75&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,052000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>93650</id_polozka>
                <nazev>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>R</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KS</id_mj>
                <por_cislo>77</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>Letopočet vč. loga zhotovitele vč. ochrany</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),
- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,
- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,
- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,
- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.
Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>91345</id_polozka>
                <nazev>NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>73</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>vč. osazení</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>6,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>6,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na spodní stavbě:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;     O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;na římsách ve středu rozpětí: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>6,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>917224</id_polozka>
                <nazev>SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M</id_mj>
                <por_cislo>75</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>beton. silniční obruba 150/250 do betonu C16/20n - XF1</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u O2 vlevo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2.5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;u O2 vpravo:&lt;/t&gt;&lt;v&gt; 3&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>91355</id_polozka>
                <nazev>EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>74</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>3</id_stavdil>
            <nazev>Svislé konstrukce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>333326</id_polozka>
                <nazev>MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C40/50</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>41</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>monolitická dobetonávka prefa patek beton C35/45 - XD1,XF3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>8,740000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>8,740000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>8,740000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;8,43*((0,4+0,6)/2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;9,05*((0,4+0,6)/2)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>8,740000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>333365</id_polozka>
                <nazev>VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>42</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>uvažovaná míra vyztužení 0,090 kg/m3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>0,787000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>0,787000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>0,787000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;8,74*0,09&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>0,787000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>317125</id_polozka>
                <nazev>ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>37</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>lícní prefabrikáty výšky 0,7 m beton C30/37 - XD3, XF4</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,579000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,579000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,579000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá římsa: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0.7*0.12)*15,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá římsa: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0.7*0.12)*15,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,579000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>317325</id_polozka>
                <nazev>ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M3</id_mj>
                <por_cislo>39</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>monolitická část říms z betonu C 30/37 - XFD3,XF4</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>9,398000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>9,398000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>9,398000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá římsa: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,162*15,7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá římsa: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,457*15,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>9,398000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>317365</id_polozka>
                <nazev>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>40</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>uvažovaná míra vyztužení 140 kg/m3</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,316000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,316000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,316000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;9,398*0,14&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,316000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>31717</id_polozka>
                <nazev>KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KG</id_mj>
                <por_cislo>38</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>kotevní prvky á 1,0 m, 6kg/ks</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>186,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>186,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>186,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(16+15)*6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>186,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>03770</id_polozka>
                <nazev>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>čerpání vody ze stavební jámy po dobu práce pod hladinou spodní vody
- odhad přítoku 15 l/s</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02742</id_polozka>
                <nazev>PROVIZORNÍ LÁVKY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>R</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- zřízení provizorní lávky a přístupové cesty včetně případných chodníků a  ramp přes vodoteč po celou dobu výstavby
- včetně úložného prahu ze silničních panelů
- VČETNĚ MONTÁŽE, příp. NÁJEMNÉHO, ÚDRŽBY, DEMONTÁŽE, DOPRAVY  a následného uvedení do původního stavu 
Kompletní dodávka provizorního přemostění (v případně odlišného technického řešení mostu  včetně všech kompletních podpěr v korytě vodoteče). Položka zahrnuje všechny náklady zhotovitele spojené s dopravou materiálu na místo určení, montáží, pronájmem, údržbou, demontáží a zpětným odvozem  provizoria. V ceně položky jsou zahrnuty přístupové chodníky  včetně zřízení případného dočasného veřejného osvětlení , včetně zřízení a odstranění přístupové cesty a ramp  provizoria</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>pol. 12960 - 1,8 t/m3
pol. 131378.1 - 2,0 t/m3
pol. 26174 - 2,0 t/m3 (pouze pod úrovní základové spáry)
pol. 264728 - 2,0 t/m3 (pouze pod úrovní základové spáry)
- k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1077,264000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1077,264000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1077,264000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 12960: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;13*1,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol: 131378.1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;472,877*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 26174: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;6,5*22*2*(0,1*0,1*3,14)*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pol. 264728: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,5*(7+9+7+6)*(0.3*0.3*3.14)*2,0&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1077,264000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odstraněné část výztužných trubek mikropilot - část pol. 227831 - 0,037 t/m3
- k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>5,698000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>5,698000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>5,698000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(13+9+13+9)*3,5*0,037&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>5,698000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>014102</id_polozka>
                <nazev>POPLATKY ZA SKLÁDKU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>3</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>T</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>železobeton z provizorní ochrany nosné konstrukce pol. 96716 - 2,5 t/m3
- k fakturaci budou doloženy vážní lístky ze skládky</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,625000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,625000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,625000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,05*2,5&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,625000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>029412</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>mostní list ve formátu pdf a png včetně zadání do BMS</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02620</id_polozka>
                <nazev>ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>odtrhové zkoušky pod izolaci, míra zhutnění přechodové oblasti</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02960</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>1</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>BOZP na staveništi
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP. Zajištění případných pěších tras.
Náklady na opatření dle požadavků na zajištění BOZP v průběhu výstavby. (pro SO 201)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02960</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta>2</varianta>
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>geotechnický dohled  u převzetí  základové spáry, prvků speciálního zakládání a posouzení zemin ke zpětným zásypům, rovněž v průběhu prací speciálního zakládání
Geotechnik</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02953</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>První hlavní mostní prohlídka (1. HPM) provedená v BMS, tištěný výstup</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje :
- úkony dle ČSN 73 6221
- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou
- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02950</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>Plán sledování a údržby mostu</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>7</id_stavdil>
            <nazev>Přidružená stavební výroba</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>PSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>711312</id_polozka>
                <nazev>IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>61</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>38,400000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>38,400000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>38,400000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2+0,25+0,25)*7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2+0,25+0,25)*7,76&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>38,400000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>711432</id_polozka>
                <nazev>IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>62</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ochrana asf. pásem s hliníkovou vložkou a posypem a vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>31,027000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>31,027000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>31,027000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;levá: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((0,6+0,55)/2+0,15+0,10)*9,85&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;pravá: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;((2,05+2,1)/2+0,15+0,1)*9,85&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>31,027000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>711442</id_polozka>
                <nazev>IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>63</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>vč. úpravy povrchu podkladu dle TKP a nákladů na elektrojiskrivou zkoušku a zařízení pro odvodnění izolace</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>93,002000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>93,002000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>93,002000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;((9,4+9,58)/2)*9,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>93,002000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>711509</id_polozka>
                <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>65</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>- rub opěr - geotextilie 600 g/m2 (nebo 2 x 300 g/m2), ochrana těsnící geomembrány
- dočasná ochrana nosné konstrukce při 5. fázi výstavby</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>51,720000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>51,720000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>51,720000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;rub opěr:&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;      O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;      O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;2*7,76&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;dočasná ochrana: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;3*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+D&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>51,720000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>711507</id_polozka>
                <nazev>OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>64</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>separační PE fólie pod tvrdou ochranu při dočasné fázi výstavby č. 5</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>21,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>21,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>21,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;3*7&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>21,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>71151</id_polozka>
                <nazev>OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>66</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>těsnící geomembrána, vyspádovaná se sklonem k opěře
 - pevnost min. 20 kN/m, protažení min. 20% v obou směrech</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>87,780000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>87,780000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>87,780000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,7*7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;5,7*7,8&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>87,780000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>78382</id_polozka>
                <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>67</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>nátěr hrany NK pod římsou a čel NK - dle VL4</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>14,798000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>14,798000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>14,798000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;NK pod římsami: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(0,45+0,3)*2*9,865&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>14,798000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>78383</id_polozka>
                <nazev>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>68</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ochranný povlak (S4 dle TKP PK, kap. 31)
VL4 401.01a</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>9,330000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>9,330000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>9,330000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(0,15+0,15)*(15,5+15,6)&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>9,330000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>711311</id_polozka>
                <nazev>IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>PSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>60</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>izolace spodní stavby ve skladbě ALP + 2 x ALN</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>155,615000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>155,615000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>155,615000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1 rub: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0+1+0,4)*7,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;O1 líc: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,6+0,28+0,65+0,4)*8,4&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;O1 levé křídlo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*(1,6+0,4)+2,9*2+2*2,6+(0,4+0,8+1,35+1,0)*1+0,4*1,2+0,4*1,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O1 pravé křídlo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,5*(1,6+0,4)+2,9*(1,5+0,4)+1,5*2,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;D&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;O2 rub: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(1,0+1+0,4)*7,78&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;E&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2 líc: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;(2,08+0,28+0,65+0,4)*8,58&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;F&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2 levé křídlo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;0,8*(1,6+0,4)+2,9*2+2*2,6+(0,4+0,8+1,35+1,0)*1+0,4*1,2+0,4*1,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;G&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;O2 pravé křídlo: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;1,0*(1,6+0,4)+2,9*1,9+1,9*2,6+(0,4+0,8+1,35+1,0)*1,75+0,4*1,2+0,4*1,35&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;H&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;v /&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B+C+D+E+F+G+H&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;I&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>155,615000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>6</id_stavdil>
            <nazev>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>62592</id_polozka>
                <nazev>ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>59</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>striáž chodníkové římsy</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>22,500000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>22,500000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>22,500000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1,5*15&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- provedení předepsané úpravy</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>22,500000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
          <StavDil>
            <id_stavdil>5</id_stavdil>
            <nazev>Komunikace</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>575F53</id_polozka>
                <nazev>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>58</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ochrana izolace z MA 11 IV
odvodňovací poružek z litého asfaltu pouze na nosné konstrukci</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>58,651000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>58,651000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>58,651000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(5,75-0,2)*9,865&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t /&gt;&lt;v&gt;0,25*15,6&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;B&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;Celkem: &lt;/t&gt;&lt;v&gt;A+B&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;C&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>58,651000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>572211</id_polozka>
                <nazev>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>56</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>spojovací psotřik z kationaktivní asf. emulze PS-C 0,3 kg/m2</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>56,724000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>56,724000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>56,724000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;5,75*9,865&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>56,724000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>574B34</id_polozka>
                <nazev>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>M2</id_mj>
                <por_cislo>57</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>ACO 11+ 50/70</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>54,258000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>54,258000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>54,258000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;(5,75-0,25)*9.865&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>54,258000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
      </Objekt>
      <Objekt>
        <id_Objekt>SO 000</id_Objekt>
        <nazev>Všeobecné položky</nazev>
        <nazev_jazyk />
        <id_cpv />
        <id_jkso />
        <id_czcpa />
        <id_czcc />
        <id_investor>KSÚS</id_investor>
        <id_projektant>1</id_projektant>
        <id_mj />
        <max_cerpani>0,0</max_cerpani>
        <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
        <id_PKV />
        <dodavatel />
        <id_dodavatel />
        <vypracoval />
        <vypr_nab />
        <dat_zadani />
        <dat_nabidky />
        <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
        <zah_nutne />
        <zah_smlouva />
        <zahajeni_plan />
        <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
        <dok_nutne />
        <dok_smlouva />
        <dokonceni_plan />
        <predani />
        <typ_objektu>0</typ_objektu>
        <typ_sdruzeni>0</typ_sdruzeni>
        <typ_cerpani>0</typ_cerpani>
        <uroven_dod>0</uroven_dod>
        <cerpani>0</cerpani>
        <max_proc_cerp>0,0</max_proc_cerp>
        <dz>2018_OTSKP</dz>
        <def_typ_sazby>2</def_typ_sazby>
        <def_typ_ceny_pr>2</def_typ_ceny_pr>
        <ing_stavby />
        <ing_funkce />
        <za_zhotovitele />
        <za_objednatele />
        <za_zhot_f />
        <za_obje_f />
        <za_zhot_f2 />
        <za_obje_f2 />
        <za_zhotov2 />
        <za_objedn2 />
        <kde />
        <ing_popis_f />
        <za_dodavatele />
        <za_projektanta />
        <za_dozor />
        <za_spravce />
        <za_zamestnance_rsd />
        <za_inzenyra_funkce />
        <za_inzenyra />
        <za_supervizi />
        <za_zamestnance_12 />
        <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
        <index_pozice />
        <wbs />
        <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
        <popis />
        <cena_odpady>0,0</cena_odpady>
        <spravce />
        <SP_cislo />
        <SP_datum />
        <nds_kolaudace />
        <nds_vyv_inv>0</nds_vyv_inv>
        <komentar />
        <nds_spp />
        <nds_komponent />
        <nds_typ_objektu />
        <id_ing_st />
        <VazbyHGM />
        <PopisHGM />
        <Milniky />
        <HGM_cinnosti />
        <FinPlan />
        <PreruseniVazby />
        <verzeFPData />
        <koeficienty_pkv_o />
        <SR_objektu>
          <koeficienty_psr_o />
          <hodnoty_psr />
        </SR_objektu>
        <Objekty />
        <Dodatky />
        <StavDily>
          <StavDil>
            <id_stavdil>0</id_stavdil>
            <nazev>Všeobecné konstrukce a práce</nazev>
            <nazev_jazyk />
            <popis />
            <id_PSR>HSV</id_PSR>
            <zahajeni />
            <zahajeni_plan />
            <dokonceni />
            <dokonceni_plan />
            <typ_pozice_hgm>0</typ_pozice_hgm>
            <index_pozice />
            <wbs />
            <hgm_proc_hotovo>0,0</hgm_proc_hotovo>
            <PreruseniVazby />
            <VazbyHGM />
            <PopisHGM />
            <Milniky />
            <HGM_cinnosti />
            <polozky>
              <polozka>
                <id_polozka>02991</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>10</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. osazení dle požadavku objednatele, materiálové řešení bude odsouhlaseno objednatelem"</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02821</id_polozka>
                <nazev>PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>4</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02910</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>5</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>veškeré zeměměřičské práce na stavbě, zahrnuje také vypracování geometrického plánu, dle skutečného provedení stavby, pro oddělení pozemků potvrzeného příslušným katastrálním úřadem</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>03100</id_polozka>
                <nazev>ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>11</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02943</id_polozka>
                <nazev>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>6</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (8/2017), vč. dodatku č. 1 (04/2018) – Realizační dokumentace stavby (RDS)  v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5.
-před zahájením výkopů bude zhotovena RDS/VTD PRO PAŽENÍ !!! 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání 1 x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02944</id_polozka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>7</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis />
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02971</id_polozka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>9</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>body HVB</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>00410R</id_polozka>
                <nazev>Vedlejší náklady</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>2</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>obsahují zejména náklady na:
Ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo
dopravními omezeními
Uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací
do původního nebo projektovaného stavu
Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a
ochrany životního prostředí
Likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem
Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování
Nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě
Zajištění bankovních garancí
Všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>00420R</id_polozka>
                <nazev>Ostatní náklady</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>3</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>obsahují zejména náklady na:
Úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při
provádění díla zjištěných skutečností
Zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace
Zpracování Povodňového plánu stavby
Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15,
odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP)
Zpracování technologických postupů a plánů kontrol
Všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla
zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>02946</id_polozka>
                <nazev>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KUS</id_mj>
                <por_cislo>8</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>v průběhu stavby, 2 ks předány investorovi</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>2,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>2,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;2&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace>položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</specifikace>
                <dz>2019_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>2,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
              <polozka>
                <id_polozka>00400R</id_polozka>
                <nazev>Příplatek za práce malého rozsahu</nazev>
                <nazev_jazyk />
                <varianta />
                <id_PSR>HSV</id_PSR>
                <id_mj>KPL</id_mj>
                <por_cislo>1</por_cislo>
                <typ_ciselniku>1</typ_ciselniku>
                <id_PKV />
                <popis>předpoklad 20% z ceny díla</popis>
                <popis_jazyk />
                <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                <mnozstvi_puv>1,000000</mnozstvi_puv>
                <mnozstvi_prov>1,000000</mnozstvi_prov>
                <poznamka />
                <mnozstvi_dodatky />
                <vymera>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;v&gt;1&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</vymera>
                <vymera_produktivita />
                <typ_ceny>0</typ_ceny>
                <fix_cena>0</fix_cena>
                <jnc>0</jnc>
                <joc>0</joc>
                <joc_mena>0</joc_mena>
                <typ_sazby>2</typ_sazby>
                <jhm1>0,000000</jhm1>
                <jhm2>0,000000</jhm2>
                <produktivita>0,000000</produktivita>
                <pocet_dnu>1,0000</pocet_dnu>
                <prebirat_vykon>0</prebirat_vykon>
                <zahajeni>27. 11. 2018</zahajeni>
                <dokonceni>27. 11. 2018</dokonceni>
                <zahajeni_nutne />
                <dokonceni_nutne />
                <specifikace />
                <dz>2018_OTSKP</dz>
                <typ_skupina>0</typ_skupina>
                <aktivita />
                <typ_mnozstvi>0</typ_mnozstvi>
                <dodrzovat_vykon>0</dodrzovat_vykon>
                <prozatimni_cena>0</prozatimni_cena>
                <pol_dod>0</pol_dod>
                <id_dodatek />
                <zapocitatelne>1</zapocitatelne>
                <SZ_reklamace>0</SZ_reklamace>
                <monitoring_ridici>0</monitoring_ridici>
                <monitoring_ridici_mnozstvi>0,0</monitoring_ridici_mnozstvi>
                <monitoring_odkaz />
                <VazbyHGM />
                <PopisHGM />
                <Milniky />
                <HGM_cinnosti />
                <Rozpad />
                <DodavatelePolRozp>
                  <DodavatelPolRozp>
                    <id_PKV />
                    <dodavatel />
                    <id_dodavatel />
                    <id_kategorie />
                    <procento>100,0000</procento>
                    <mnozstvi>1,000000</mnozstvi>
                    <jc>0</jc>
                  </DodavatelPolRozp>
                </DodavatelePolRozp>
                <RozpisHodnotPKV />
                <PolozkyOdpadu />
                <Atributy_PR />
                <JRBUKategoriePR />
                <NavaznePolozky />
                <RozpisHGM />
              </polozka>
            </polozky>
            <FinPlan />
            <verzeFPData />
          </StavDil>
        </StavDily>
      </Objekt>
    </Objekty>
    <VazbyHGM />
    <PopisHGM />
    <Milniky />
    <HGM_cinnosti />
  </Stavba>
</StavData>